r ^

f

j

J

. j    _

r

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000300831

im

-n

*

.

\

\

ä

'

“BISUOIEKS^:

Beiträge

zur

Hydrographie des Grossherzogthums Baden.

Herausgegeben

von dem

Centralbureau für Meteorologie und Hydrographie.

Fünftes Heft.

Inhalt. Der Binnen flussbau im Grossherzogthum Baden.

'-'»eiten

öftsutueh

v-........•. .

Karlsruhe.

Druck der G. Braun’schen Hofbuchdruckerei.

1887.

KRAKÖW

^»»thnVe*^

XX

ü BIBLIOTEKA °j

V/

nr ir>U. A¥h3

Akc. Nr.

Wj/bl

- T--

Der

Binnenflussbau

•**

im

Grossherzogthum Baden.

Bearbeitet von der

Grossh. Oberdirektion des Wasser- und Strassenbaues.

Mit einem Kartenheft

enthaltend 14 Flusskarten und 4 Blatt Längenprofile.

Vorwort. Einleitung

Inhalts-Verzeiehniss.

Seite

Seite

VII

Die Schwarzwaldflüsse

Wutach und Schliicht, Wiese, Elz mit Dreisam, Kinzig, Rench und Murg.

Im Allgemeinen......

Hydrographische Verhältnisse

Baugeschichte.......

Bauweisen........

Kosten und Nutzen.....

15

Die Wutach......

Hydrographische Verhältnisse Baugeschichte .....

Bauweise......

Kosten und Nutzen .

19

19

23

25

26

Die Kinzig.........

Hydrographische Verhältnisse .    .

Baugeschichte........

Bauweise.........

Kosten und Nutzen.....

Die Kinzigfiösserei und die Fürsorge für die Flossstrasse

Die Rench .    .    .    .    .

Hydrographische Verhältnisse.........

Baugeschichte...............

Bauweise................

Kosten und Nutzen............

Die Murg ................

Hydrographische Verhältnisse.........

Baugeschichte...............

Bauweise................

Kosten und Nutzen............

Die Murgflösserei und die Fürsorge für die Flossstrasse

60

60

64

67

68

72

75

75

78

81

82

85

85

88

90

9i

93

Die Schlüch t.....

Hydrographische Verhältnisse

Baugeschichte.....

Bauweise......

Kosten und Nutzen .    .    .

29

29

30

32

32

D i e W i e s e.......

Hydrographische Verhältnisse

Baugeschichte.....

Bauweise......

Kosten und Nutzen .    .    .

34

34

37

40

4i

Die Elz mit der Dreisam und der Leopoldskanal 43 Hydrographische Verhältnisse

Baugeschichte.....

Bauweisen......

Kosten und Nutzen .    .    .

43

48

55

56

Der Neckar................

Hydrographische Verhältnisse.........

Die Wasserstrasse, ihre Benützung, Verbesserung und

Instandhaltung.............

Ufer- und Landschutz............

Nutzen .................

Die Enz mit der Nagold und der Würm .    .    .    .

Hydrographische Verhältnisse.........

Die Flossstrasse, ihre Benützung und Instandhaltung .

Der Main.................

Hydrographische Verhältnisse.........

Die Wasserstrasse, ihre Benützung, Verbesserung und Instandhaltung.............

Uebersicht des Kostenaufwandes.......

95

95

102

110

112

113

113

115

120

120

124

130

*

*

¹

V o r w o r t.

i    so waren dieselben Gründe, wie sie im Vorwort

Die hier behandelten Flussbauten betreffen nur

Benützt wurden hauptsächlich die Akten der

nschliessend an die den Inhalt des III. Heftes zum III. Heft der „Beiträge“ angeführt sind, dafür ; der Beiträge zur Hydrographie des Gross- bestimmend, auch die Arbeit über den badischen herzogthums Baden bildende Abhandlung über die Binnenflussbau diesem Sammelwerk einzufügen. Korrektion des Oberrheines, insbesondere des badischen Antheiles an dem Unternehmen, soll auch mit die im Staatsflussbau verband stehenden Gewässer der vorliegenden Arbeit zunächst den beiden Kam- und die schiff- oder flossbaren Nebenflüsse des mern der badischen Landstände, wie letztmals 1863 Rheines (Gesetz über die Benützung und Instandgeschehen, eine Nachweisung über Ziele und Erfolge haltung der Gewässer vom 25. August 1876, Titel II, der staatlichen Fürsorge für die wichtigeren Binnen- 1. Abschnitt B. Art. 68 bis 78). Die sonstigen, in flüsse Badens gegeben und dargelegt werden, was Baden noch in beträchtlicher Zahl zur Ausführung hierin künftighin zu thun noch nothwendig oder gekommenen flussbaulichen Unternehmungen an zweckmässig erscheint und welche Geldmittel hierzu kleineren Gewässern konnten hier nicht einbezogen erforderlich sind. Wenn dabei auf die hydrogra- werden, phischen Verhältnisse dieser Rheinzuflüsse mehr,

baues, die von dieser Behörde bearbeitete Denkschrift über den Binnenflussbau im Grossherzogthum Baden von 1863, die Beiträge zur Statistik der inneren Verwaltung des Grossherzogthums Baden, Karlsruhe 1855 ff., Bär, die Wasser- und Strassenbauverwaltung im Grossherzogthum Baden, Karlsruhe 1870, das Königreich Württemberg, Stuttgart 1884, und Jägerschmid, Handbuch für Holztransport und Flosswesen, Karlsruhe 1827.

als für den gedachten Zweck der Arbeit nöthig Grossh. Oberdirektion des Wasser- und Strassengewesen wäre, eingegangen ist, so ist dies wieder, wie bei jener Abhandlung über einen Theil des Hauptstromes, durch die Absicht veranlasst, im Sinn der vom Reich in’s Werk gesetzten Untersuchung der Stromverhältnisse des Rheines und seiner wichtigeren Nebenflüsse die Kenntniss des Stromgebietes zu fördern und die gesammelten Materialien für die weiter beabsichtigten Studien des Centralbureaus leichter nutzbar zu machen; und

Karlsruhe, im Juli 1887.

Einleitung.

Das Gebiet des Grossherzogthums Baden ist

ausnehmend reichlich bewässert; zahlreich sind insbesondere die Gewässer, die von dem südlichen und westlichen Abhang des Schwarzwaldes dem Rhein zufliessen; auch der erste schiffbare Nebenfluss des Rheines

der Neckar

gehört in

der hiefür aufzubringenden Arbeits- und Geldleistungen geschehenen Bemühungen und auf die in Vollzug gekommenen administrativen und legislatorischen Massnahmen ist die Geschichte des Binnenflussbaues jener der Rheinkorrektion gemeinsam.¹)

seinem unteren Lauf und mit seiner Mündung Baden an, und im Norden ist der Main Grenzfluss. War hinsichtlich der kleineren Flüsse im wesent-Soweit unsere Kenntniss reicht, sind die Zu- j flehen bestimmt: stände an diesen Flüssen hier und dort schlimmer

In der Flussbauordnung vom io. Januar 1807

Art und waren die Anwohner, auch wohl die Ge-

„Es ist im Ganzen wie bei dem Rhein zu verfahren, jedoch mit folgenden Abweichungen:

bietsherren, bemüht gewesen, den kulturfeindlichen    ..1 1- 1 TTr • 1

,    1. Die gewöhnliche Ufersicherung ist, solange

Wirkungen der Gewässer zu wehren, oder die dem .    .    TT    .    .. , .

^    ,    „...    .    , ,    „ . ,rrr ,    keine ausserordentlichen Verwendungen nothig

bald jedoch nach der Bildung des Grossherzog- be«ezogen werden'

thums Baden wandte sich die Fürsorge des Staates    ²' Geldverwendungen werden wie beim Rhein

der Verbesserung der Zustände, wie am Rhein, | behandelt, nur sind auch die Flossherren verhält-so auch an den wichtigeren Nebenflüssen zu. Hier nissmässig beizuziehen.

galt es hauptsächlich, den verwüsteten Thalboden    Eie provisorische Flussbauordnung v. 6. August

„1. Die gewöhnliche Damm- und Uferunter-von der Ausbreitung auf das Gelände abzuhalten haltung an kleinen Flüssen und Bächen ist in und so die klimatisch sehr begünstigten Thäler der Regel Obliegenheit der Besitzer jener Güter, die der lohnendsten Bodenkultur nutzbar zu machen, durch einen Fluss oder Bach begrenzt werden, die zahlreichen Wohnstätten und die Verkehrswege gegen Zerstörung durch die häufigen Hochfluthen so muss sie von den Gemeinden, in oder an deren sicher zu stellen oder — wie am Neckar und am Gemarkung die Güter liegen, unter Zuzug der Main und an den von dem Flossverkehr benützten Güterbesitzer getragen werden. Diesen Gemeinden Schwarzwaldflüssen — die Wasserstrasse in guten liegt auch die Ausführung neuer Dämme und Stand zu bringen und darin zu erhalten.

Anfangs freilich stand die in Folge der lang-

dem ausschweifenden Fluss wieder abzuringen, 1810 enthielt für die Binnengewässer folgende Be-diesen selbst in ein geregeltes Bett einzuleiten und Stimmungen: darin festzuhalten, durch Dämme die Hochwasser

2. Ist diese Last für die Güterbesitzer zu gross,

kleinerer Uferbauten ob.

3. Sind solche Bauten für die Kräfte einzelner jährigen Kriegslasten allgemein herrschende Er- Gemeinden zu beträchtlich, so haben die um-schöpfung der Durchführung grösserer flussbau- liegenden Gemeinden, wenn sie auch keinen licher Unternehmungen hindernd im Weg. Hierin unmittelbaren Nutzen von diesen Bauten

und in Bezug auf die behufs Ermöglichung kräftigeren Vorgehens und gerechter Vertheilung

9-

ob, die dabei betheiligt sind.“

einem Fluss einen regelmässigen Lauf zu geben oder eine Verschlimmerung des Laufs zu hindern, so sind die baaren Auslagen für Materialien und Artifizialarbeiten und Aufsicht zu Ij₃ von der Gemeinde, in deren Gemarkung der Bau ausgeführt bis I^77> welchem Jahr das Gesetz über die

Benützung und Instandhaltung der Gewässer vom

auf 2 Kreuzer

wird und zu ²/₃ von der Amtskasse zu tragen.

In ausserordentlichen Fällen kann der ganze Auf- ²5- August 1S76 in Kraft getreten ist. wand einer Gemeinde zugewiesen werden, wenn theiligten Gemeinden haben nun Vorausbeiträge

— Flussbaubeiträge — zu leisten, und zwar am

an

die erforderlichen Plätze unentgeltlich zu stellen.

10. Bei den Bauten an dem Rhein, Main und Aufwandes gelten für den Rhein und die Neben-

flüsse dieselben Bestimmungen: die Gemeinden,

Namhaft erleichtert ist die Beitragspflicht durch die Bestimmung, dass, so oft die von einer Gemeinde zu leistenden Beiträge zum Flussbau oder zum Dammbau in einem Jahr 4x/₄ Pfennig von 100 Mark der im Gemeindesteuerkataster aufge-Wie beim Rheinbau, so war es auch beim nommenen Steuerkapitalien übersteigen, der Mehr-Binnenflussbau die Aufhebung der Flussbau- betrag von der .Staatskasse vorschüsslich über-frohnden und die im Anschluss an diese be- nommen wird und ihr von der Gemeinde in den deutungsvolle Massregel durch Gesetz — das folgenden Jahren, in welchen jener Höchstbetrag Flussbauedikt v. 24. Mai 1816 — erfolgte Ein- nicht erreicht wird, zu ersetzen ist. (Art. 76.)

führung des Flussbaugeldes, wodurch die Grundlage für die von nun an zur Verbesserung der alsbald mit umfassenderen Verbesserungen an den Zustände auch an den Nebenflüssen entfaltete Flüssen vorgegangen worden. Ungünstige Finanzlage, wiederholte Hochfluthen, auch widerstrebendes

haben, nach der Lage und nach Verhältniss ihrer Vieh- und Menschenkräfte Theil zu nehmen und es sind auf diese Weise ständige Teichgenossenschaften zur Unterhaltung bestimmter Bauten zu bilden.

4.    Bei besorglichen oder entstehenden Dammbrüchen und Ueberschwemmungen sind alle nahe liegenden Gemeinden schuldig, LIilfe zu leisten.

5.    Bei allen Ufer-, Fluss- und Dammbauten sind jene Arbeiten, die keinen besonderen Kunst-fleiss erfordern, in der Fröhnd zu verrichten, wie das Stein-, Sand-, Holz- und Faschinenführen, Abräumen der Plätze etc.

6.    Jedem Frohndpflichtigen steht es frei, die Frohndleistungen gegen Zahlung zu verakkordiren.

7.    Niemand darf ohne Genehmigung der Kreisdirektorien Bauten an Flüssen ausführen.

8.    Wenn Ufer- und Flussbauten bezwecken, dieselbe davon grösstentheils oder ausschliesslich

Nutzen hat.

Der Erlös des gewonnenen Erdreichs ist zur Bestreitung der Kosten zu verwenden.

Bei allen Fluss-, Ufer- und Dammbauten sind die zunächst interessirten Gemeinden schuldig,

Neckar sind die baaren Auslagen von sämmtlichen Amtskassen des Kreises, in dem dieselben unternommen werden, zu tragen.

11.    Die Beitragsverhältnisse werden von der Kreisdirektion bestimmt.

12.    Die Bauten, welche zum Betrieb der Schifffahrt und Flösserei und andern Gewerben, auch zur Güterbewässerung dienen, liegen Denjenigen

Thätigkeit geschaffen worden ist.

Die Bestimmungen hierwegen lauteten:

„§ 3- Von den in dem § 4 näher bestimmten Orten an den Nebenflüssen Wutach, Schlücht, Wiese, Dreisam, Elz, Kinzig, Rench, Murg, Neckar soll ein Kreutzer von 100 fl. Steuerkapital erhoben werden.

§ 4. Zu diesem Beitrag sind alle diejenigen Orte verbunden, deren Gemarkung an den Fluss grenzt, oder in dem Ueberschwemmungsgebiet desselben liegt, und zwar stromaufwärts, soweit als sich der Flussbau bis jetzt erstreckt hat. Ausgenommen sind die Orte, in deren Gemarkung nach der Beschaffenheit und Lage der Ufer zu keiner Zeit weder ein Uferangriff, noch eine Ueber-schwemmung zu befürchten ist.

§ 5. Die Orte, welche am Rhein und einem Nebenfluss zugleich liegen, können nur zu dem Flussbaugeld der Rheinorte angehalten werden.“

Im Jahr 1820 ward das Flussbaugeld für die Orte an den Nebenflüssen von erhöht und es ist nach diesem Satz erhoben worden

Die be-

Neckar, wie auch am Rhein, je ein Fünftel, den anderen Flüssen je ein Drittel des in einer Budgetperiode für die gesammte im Staatsflussbauverband befindliche Strecke des Flusses entstehenden Bauaufwandes. (Art. 68 u. ff.)

Hinsichtlich der Behandlung des Dammbau-deren Gemarkungen durch den Damm geschützt werden, haben die Hälfte der Kosten zu tragen. (Art. 75.)

Nach Erlass des Flussbauedikts von 1816 war

447923 M.

1 913 5⁰² »

Verhalten der Bevölkerung standen in der ersten gegeben hatte, dem öffentlichen Interesse ge-Zeit dem gedeihlichen Fortgang hindernd im Weg. bührend Rechnung getragen werde; es wurden Allmälig erst brach sich bei den Flussanwohnern alljährlich vorzunehmende Flussschauen eingeführt, die Einsicht Bahn, welch’ grosse Vortheile ihnen Wasserwehren auch an den Binnenflüssen errichtet mit der Durchführung planmässiger Regulirung und dergl. mehr. Mit der Wiederherstellung der der verwilderten Flüsse erwachsen, und in der Folge Zerstörungen an .den Flussbetten und Schutzkamen an den Schwarzwaldflüssen überall Korrek- dämmen war man soviel immer möglich bemüht, tionen in grösserem Massstab zur Ausführung.²)

Am Neckar geschah, was im Interesse des Uferschutzes erforderlich war; die meisten der hier Flüssen zum Gegenstand eingehenden Studiums zu

machen, indem man insbesondere untersuchte,

unternommenen Herstellungen aber bezogen sich auf die Verbesserung der Wasserstrasse. Zu gl ei- welche Veränderungen die künstlichen Eingriffe ehern Zweck sind am Main, an der Enz, Nagold durch Geradlegungen, Einschränkungen des Fluss-und Würm Flussbauarbeiten ausgeführt worden.

Zu Anfang der 1860 er Jahre waren überall wirkt haben, was hiernach für die Folge die schlimmsten Zustände beseitigt und 1863 ist warten ist, ob die gewählte Bauweise als zweck-den Landständen in einer Denkschrift mit vielen mässig, die dabei verwendeten Materialien als tabellarischen und kartographischen Beilagen eine haltbar sich erwiesen haben, ob und in welcher Nachweisung über die bis dahin verwendeten Geld- Weise Aenderungen und ürgänzungen an den be-mittel und über das damit Erreichte vorgelegt stehenden Bauten erforderlich erscheinen, was in

Bezug auf deren Unterhaltung vorzunehmen ist

Flösserei vorgenommen werden und deren Kosten ganz der Staatskasse zur Last bleiben, auch wenn sie zum Theil dem Uferschutz und der Erhaltung des normalen Wasserablaufes dienen.

worden.

Der intensive Eisenbahnbau, der in dieser Zeit die besten technischen Kräfte des Landes in Anspruch nahm, und eine Periode hochwasserfreier Jahre Hessen das Interesse an dem Flussbau in dem folgenden Jahrzehnt zurücktreten, bis die Hochwasserereignisse der zweiten Hälfte der 1870 er Jahre und vom Spätjahr 1882³) darüber belehrten, dass die Zustände an den Flüssen und selbst auch in den korrigirten Strecken noch mancherlei Verbesserung bedürfen und dass insbesondere eine unausgesetzte, sorgsame Pflege der Flussbauten zwingend nothwendig sei.

Gleichzeitig mit der Wiederherstellung der ausgedehnten Hochwasserbeschädigungen wurde — was allerdings in mancher Hinsicht erst durch die neue Gesetzgebung ermöglicht war — auch den wasserpolizeilichen Massnahmen erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet: man war darauf bedacht, dass bei der Wiederherstellung von Stauwerken, Brücken und Uferanlagen, deren mangelhafte Beschaffenheit oder vernachlässigte Unterhaltung zu den bedeutendsten Hochwasserschäden den Anlass

eine Verbesserung der Anlagen zu verbinden.

Von neuem begann man die Zustände an den bettes und des Fluthraumes der Hochwasser be-zu er-und endlich, ob das Bedürfniss zur Ausdehnung der Korrektionen auf solche Strecken im Verband

befindlicher Flüsse vorliegt, deren durchgreifende Verbesserung bis daher unterblieben ist.

Das Ergebniss dieser Untersuchungen ist nun hier, für die einzelnen Flüsse, jeweils im Anschluss an eine kurze Darstellung der hydrographischen Verhältnisse und an eine Skizze über die geschichtlichen Vorgänge im Flussbau und im Wasser-strassenverkehr niedergelegt, und es ist versucht worden, soweit der Natur der Sache nach thunlich, die für den Binnenflussbau in der Folge aufzuwendenden Kosten festzustellen. Dabei war man bemüht, im Sinn des Wassergesetzes möglichst scharf zu unterscheiden zwischen dem Ufer- und

Landschutz und denjenigen Flussbauten, welche lediglich mit Rücksicht auf die Schiffahrt und

(Vergl.

Art. 68 u. ff. W. G.) Ausserdem wird unterschieden zwischen dem, was einerseits 'zur Vollendung, Verbesserung und Sicherung der Flussregulirungen, anderseits zu deren Unterhaltung, wie überhaupt zur Instandhaltung der Flüsse und der Wasserstrassen erforderlich wird. Die Ver-waltungs- und Aufsichtskosten sind überall ausser Betracht geblieben.

Die Schwarzwald-Flüsse

Wutach und Schlucht, Wiese, Elz mit Dreisam, Kinzig-, Reneh und Murg.

Im Allgemeinen.

Hydrographische Verhältnisse.

Gebirgsbau. — Das Hauptgebirge des Landes, der Schwarzwald, gibt nicht nur den meisten und bedeutendsten der in ihrem Lauf ganz oder grös-serentheils Baden angehörenden Flüsse ihren Ursprung, es umfasst auch den grössten Theil ihres Niederschlagsgebietes. Mit seiner dem Rheinlauf annähernd parallelen, 150 km betragenden Längenausdehnung vom Rhein zwischen Waldshut und Basel bis in die Gegend von Pforzheim - sich erstreckend, nach Norden und Osten all-

südlichen Gebirgsstock zusammen und bildet auch dessen höchste Gipfel (Feldberg, Belchen), während die Hauptmasse des Granit den Gneis als zusammenhängendes, bald schmaleres, bald breiteres Band auf der Süd-, Nord- und Ostseite um-schliesst. Der Nord- und Ostrand des Schwarzwaldes wird vom Buntsandstein eingenommen, der auch, stellenweise dem Urgebirg aufgelagert, die Kämme des Gebirges bedeckt und am Westabhang in niedrigerer Lage mehrfach in grösseren Massen vorkommt, — so namentlich auf der

Nordseite des Wiesethals, in der Gegend zwischen mälig sich verflachend, gegen Süden und Westen Emmendingen und Offenburg und zwischen dem meist steil abfallend, bildet der Schwarzwald zwei Murg- und Pfinzthal. Von den übrigen, grössere durch das Kinzigthal getrennte Gebirgsstöcke, von Höhenzüge zusmmensetzenden Gesteinsformationen denen der südliche, weitaus mächtigere und über- ist nur noch der Muschelkalk von einiger Behaupt einer der bedeutendsten in Deutschland, im Deutung. Er findet sich, dem Buntsandstein auf-beldberg (1493 m über dem Meer), der nöidlich gelagert, jedoch nur bis zu mässiger Höhe, vorder Kinzig gelegene in der Hornisgrinde (1164 m zugsweise im Osten des Gebirges, im Gebiet der über dem Meer) zu seiner grössten Höhe sich er- Wutach, zwischen Wehra, Wiese und Rhein, im hebt. Während im Süden und Südwesten der Westen zwischen Emmendingen und Lahr und buss des Gebirges fast überall bis dicht an den pqdet in der Hauptsache auch die nördlichen Aus-Khein herantritt, breitet sich zwischen dem buss Käufer des Gebirges zwischen Durlach und Pforz-des Westabhanges des Gebirges und dem Strom heim- Die Vorberge, als Hügelsaum dem West-die 10 bis 15 km breite oberrheinische Thalebene aus.

abhang des Gebirges vorliegend, sind vielerorts

mit Löss bedeckt, der jedoch nur bis zu einer Zahlreiche Querthäler, in deren stark geneig- -Höhe von etwa 450 m ü. d. M. vorkommt, ten Sohlen sich die Betten der Flüsse eingegraben

:    Im höheren Schwarzwald ist die U eberlagerung

haben, mit meist steilen, in den oberen Gebieten | des pompakten , also wenig durchlässigen Urge-

eng zusammenrückenden, stellenweise fast unzu- birges durch Verwitterungsboden sehr verschieden;

auf den Weidfeldern am Feldberg zeigt sie eine Mächtigkeit bis zu 2 m, anderwärts fehlt sie fast Die Hauptmasse des Schwarzwaldes gehört ganz, auch an den Einhängen und in den Thal-dem Urgebirg, Granit und Gneis, an. Die letztere ¹ böden. Eine ziemlich mächtige, meist mit Humus quellenreichere Formation setzt vorzugsweise den j bedeckte Schutthalde findet sich im Granit überall,

gänglichen Wänden sind in den Süd- und Westabhang des Gebirges tief eingeschnitten.

im Gneis seltener, am Fuss der Thalwände und der Thalwiesen meist unmittelbar auf dem sterilen deren Untergehänge überlagernd.

Geröllboden aufliegt.

Der Grund der Thäler, somit auch das Bett

Niederschlagsverhältnisse. Der Schwarzwald

der Flüsse ist im Bereich der Quellgebiete und der Oberläufe meist felsig — Zone der Erosion —; gehört infolge seiner zu den feuchten Westwinden weiter abwärts, wo bei abnehmendem Gefall die rechtswinkligen Längenerstreckung zu den regen-Thäler sich erweitern, besteht der Grund zumeist reichsten Gegenden Deutschlands. Schon am Fuss aus Geröllablagerungen, die am Ausgang der der Westabhänge sind die Niederschläge grösser Thäler entweder als breite Schuttkegel (Wiese, als anderswo in gleicher Höhenlage, und mit Dreisam und Elz) oder in Form von langgezogenen steigender Höhe wachsen sie zu Beträgen an, Rücken) Kinzig, Murg, Oos und Alb) in die Rhein- welche den in den deutschen Alpen gemessenen ebene vorgestreckt sind — Zone der Anschwem- nicht nachstehen.

Die Vergleichung der langjährigen gleich-

rnung.

auf diesen Geröllmassen allmählig eine .Schichte zeitigen Beobachtungen von Höchenschwand und

Durch die Bodenkultur befördert hat sich

von Humus gebildet, in den Thälern des mittleren von Karlsruhe lässt den erheblichen Unterschied und nördlichen Schwarzwaldes von ziemlicher zwischen den Niederschlagshöhen der Rheinebene Mächtigkeit, wogegen im Südabhang die Grasnarbe und dem Schwarzwald erkennen:

Gemittelte Niederschlagshöhen der 17 Jahre von 1870 bis 1886 in Millimeter

Station

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

Septbr.

Oktober

Novbr.

Decbr.

Jahr

Höchenschwand .    .

Karlsruhe .    .    .    .

Karlsruhe in °/₀ von Höchenschwand .

77.6

99.2

97.1

125.6

57-7

63.1

79-3

vd

86.7

137-5

129.6

149-5

124.8

157-6

121.9

H5-9 193-5 101.7 106.0

167.6

140.5

1589.2

97.0

97-7

¹¹5²-3

74.4    63.6    81.7    88.6    69.0    94.3    83.5    77.3    69.7    54.8    57.9    69.5

72.5

Die Unterschiede ergeben sich noch grösser bei der Vergleichung einzelner Jahre und Monate:

Niederschlagshöhen in Millimeter

Station

Februar

Jahr

1877

18 77

Oktober

1880

Jahr

November

1880

1882

December

1882

Jahr

1882

Höchenschwand .    .

Karlsruhe .    .    . • .    .

Karlsruhe in °/₀ von schwand ....

Höchen-

271.9

I39-¹

1799-6

1446.4

552.7

243.1

1990.9 1191.0

465.0

293.1

360.7

148.3

2248.4

I45°-4

51.2

80.4

44.0

59-8

63.0

41.1

64-5

nicht ganz 400 m hat als Durchschnitt aus einer

Dabei ist noch zu beachten, dass die Niederschlagsmenge Karlsruhe’s grösser ist, als die anderer Stationen der Rheinebene.

Der regenreichste Theil des Schwarzwaldes ist der Südabhang und hier tritt wieder das Wiesethal mit relativ sehr grossen Niederschlägen hervor. Die Station Schopfheim ü. d. M.

langen Beobachtungsreihe eine Jahressumme von

1458.2 mm; in einzelnen Jahren erreichen jedoch die Niederschläge dort das Mass der in Höchenschwand — 1000 m ü. d. M. — gemessenen Höhen.

Die grössten Regenmengen linden sich auf der höchsten Erhebung des Schwarzwaldes, auf der Feldberggruppe, dem Quellgebiet der Wutach, der Hauensteiner Alb, der Wiese und der Dreisam.

Nach dem Verhalten der letzten Jahre zu schliessen — längere Beobachtungsreihen liegen

noch nicht vor — dürften hier über 1800 mm jährlich fallen.

Im nördlichen Theil des Schwarzwaldes tritt die Hornisgrinde mit den Höhenzügen bis zum Kniebis, also das Quellgebiet der Kinzig (Wolf), Acher, Rench und Murg als besonders niederschlagsreich hervor.

sind kaum vorhanden; sie beschränken sich auf hier und da vorhandene Hochmoore und seeartige Bildungen, auf Block- und Trümmerhalden und einzelne Felswände und Felsköpfe.

Der weitaus grösstentheils wohlgepflegte Wald bedeckt im ganzen Schwarzwaldgebiet mit den Vorhügeln etwa 45 Prozent, im engeren Gebiet Im ganzen Schwarzwald ist der Winter (Ja- des Mittelgebirges aber 51 Prozent der Boden-nuar und Februar) die trockenste Jahreszeit; am fläche; in manchen Gegenden, namentlich im nörd-meisten Niederschlag fällt in den nördlichen und liehen Schwarzwald, und, mit wenig Ausnahmen, mittleren Theilen während des Sommers (Juni und in den Quellgebieten der Flüsse ist die Bewaldung Juli). Im südlichen Schwarzwald dagegen treten noch weit stärker — bis über 60 Prozent. Viel-die Sommerregen gegen die starken Regen im fach unterbrochen durch landwirthschaftlichen An-Späthcrbst und Winteranfang zurück. Auch die bau, durch Ortschaften und Einzelhöfe, steigt der um Mitte des Winters fallenden Niederschläge sind Wald von den Rheinthalrändern und den Vor-dort nicht unbedeutend und selten sinken sie zu bergen an den Thalwänden und auf den Berg-den minimalen Beträgen herab, wie sie in gleicher rücken bis zu den Kammhöhen des Gebirgs-Zeit die Rheinebene aufzuweisen pflegt.

Gross ist der Schneereichthum des Schwarz- Baumgrenze überragen. Hier hat die ständige Die Schneedecke beträgt in den höheren Hutweide Platz gegriffen, die auch im südlichen Lagen gewöhnlich nicht unter 0,80 m; die Hoch- Schwarzwald noch die unteren Gehänge der Hoch-thäler, welche den Verwehungen in hohem Grad thäler einnimmt. Die Wiesen nehmen den grösseren ausgesetzt sind, werden nicht selten noch stärker Theil der 1 haigründe ein; sie sind fast überall zur

Bewässerung vorzüglich eingerichtet. Der Ackerbau ist zumeist auf die plateauartigen Bergrücken

systemes hinauf, dessen höchste Kuppen die

waldes.

verschneit.

Der erste Schnee fällt im höheren Schwarz-wald sehr frühe, zuweilen schon Ende September, und den oberen, in der Regel sanfter geneigten

Theil der Einhänge zurückgedrängt. In den gegen

wo er in besonders ungünstigen kalten Jahren auch schon liegen bleibt. Die ergiebigsten Schneefälle treten ein im Dezember und Januar und nach einer Pause im Februar nochmals im März.

das Rheinthal sich weitenden Flussthälern hat der

Obstbau — auch schon Weinbau mildes Klima begünstigte Stätte gefunden.

eine durch

Der Abgang des Schnees auf den Höhen erfolgt dann meist nicht vor der zweiten Hälfte April; an den winterlichen Gehängen bleibt er in einzelnen mehr und minder grossen Flecken bis zum Hochsommer liegen.

Die grosssten Tagesniederschläge fallen der Mehrzahl nach im Sommer bei Gewittern; doch macht auch hier wieder der südliche Schwarzwald eine Ausnahme, indem daselbst sehr starke Niederschläge von 50 mm und mehr ungleich häufiger im Spätherbst und im Winter Vorkommen, als zur warmen Jahreszeit, ein Umstand, der für die Erklärung der zu Beginn der kalten Jahreszeit an den südlichen Schwarzwaldflüssen zeitweilig ein tretenden, kurz andauernden Anschwellungen von Belang ist.    j

Anbauverhältnisse. — Im badischen Schwarzwald ist der Boden in der intensivsten Weise forst-und landwirthschaftlich ausgenützt. Oede und ertraglose Flächen von nennenswerther Ausdehnung

Der allgemeine Charakter der Schwarzwaldflüsse. — In bedeutender Höhe entspringend — die grösseren Flüsse in der Zone zwischen 700 bis 1300 m ü. d. M. — durch den Zufluss der zahlreichen Bäche des vielfach gefalteten Gebirges rasch zunehmend, zeigen die grösseren Schwarzwaldgewässer in ihrem Ober- und Mittellauf bei starkem Gefall, in ersterem häufig mit kaskadenartigem Längenprofil, den ächten Charakter der Mittelgebirgsflüsse. Der Mittellauf ist es vorzugsweise, wo der Fluss — nicht mehr begrenzt durch den Fuss der Berglehnen oder durch steil ansteigende, felsige Uferterrassen — in dem breiteren, mit Geröll angefüllten Thalgrund seinen Kraftüberschuss zur Ausschweifung seines Laufes und zur Zerfaserung seines Bettes verwendet und die traurigen Zustände geschaffen hat, die zunächst Abhilfe durch künstliches Eingreifen erheischten.

Das natürliche Flussgefäll bewegt sich im Mittellauf zwischen 1 : 80 und 1 : 800. Gegen den

Ausgang der Thäler und beim Eintritt in das füsse und Steilufer oder durch Bergschlipfe grosse Rheinthal nimmt es rasch ab, in der Rheinebene Massen von Felstrümmern, Schutt und Geröll in selbst von 1 : 1000 bis zu 1 :3000. In dem ver- Bewegung kommen, gelangen sie in der Regel lassenen Bett des ehemaligen oberrheinischen Sees nicht in den Hauptfluss; sie bleiben vielmehr schon hatten die Seitenflüsse anfangs eine Neigung des in der ersten Thalerweiterung, oberhalb von Fels-Bodens in der Verlängerung ihrer Thalrichtung schwellen oder Stauwerken liegen. Die Ueber-nicht vorgefunden und entlang des Randgebirges Schüttungen der Flussthäler mit Gerollen und ihren Abfluss genommen. Es ist kaum daran zu Massen von Sand bei Hochfluthen waren meist zweifeln, dass den jetzigen Unterläufen der Schwarz- veranlasst durch Uferabbrüche, Einrisse und Abwaldflüsse durch die Rheinebene durch künstliche schwemmungen in dem Alluvium des Thalbodens Gräben ehedem die Bahn geöffnet worden ist.*)

selbst.

Die Wasserstandsbewegung zeigt, wie bei allen Gebirgsflüssen, schroffe Wechsel. In ihrem durchschnittlichen Verlauf wird sie zum Ausdruck gebracht durch die Zahlen der nachstehenden Tabelle, welche für die bedeutenderen Flüsse und für längere Zeiträume die aus den Wasserstandsbeobachtungen berechneten, gemittelten Stände der einzelnen Monate und des Jahres ang-eben.*)

Bei dem massigen Bau des Urgebirges und der Widerstandsfähigkeit des Gesteines gegen die klimatischen Einflüsse, aber auch dank der gegen Abschwemmung schützenden Bodenbedeckung ist die Geschiebelieferung aus den Quellgebieten und von den Gehängen nicht bedeutend. Selbst wenn bei seltenen Katastrophen, meist nur in Folge von Wolkenbrüchen, in den Quellbächen und im Oberlauf der Seitenzuflüsse durch Anbrüche der Berg- ;

E luss und

Pegelstation

Gemittelte Wasserstände in Meter

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

Septbr.

Oktober

Novbr.

Decbr.

Jahr

Zeitraum

Wutach

bei Oberlauchringen Wiese bei Lörrach Elz

bei Emmendingen Kinzig bei Schwaibach Rench bei Oberkirch Murg bei Rastatt

0.84

0.88

0.92

0.91

0.86

0.81

0.70 0.69

0.66 0.73

0.27

0-59

0.30

0.64

1.09 1.14

0.28’ 0.28

0.69 0.72

0.36 0.28 0.28

0.30

0.18

0.22

0.30 0.42

0.72 0.59 0.56 0.53

1.22 1.02 0.97! 0.93

0.33 0.24 0.23 0.22

0.72 0.73 0.58: 0.51

0.49 0.45

0.49 0.52

0.84 0.81 0.85 0.98

0.20 0.18 0.20 0.25

0.46 0.44

0.41

i868—1886 (19 Jahre) 1880—1886 (7 Jahre) 1870—1886 (17 Jahre) 1870—1886 (17 Jahre) 1870—1886

0.31 0.34. 0.25 (I7 Jahre)

1850—1886 (37 Jahre)

0.92 0.81

0.39 0.50 0.32

0.62 0.68I 0.57

1.15 1.23 1.02

0.72 0.59

Anmerkung: Das höchste Monatsmittel ist fettgedruckt, das niedrigste unterstrichen.

Man sieht: während des Winterhalbjahres findet Niederschlagsgebietes theils günstig, theils un-die stärkste Wasserlieferung statt; in den Sommer- günstig. Die starken Niederschläge, insbesondere monaten herrschen die niedrigen Wasserstände vor. auch der Schneereichthum des Schwarzwaldes, der In die Wintermonate fallen auch die meisten schroffe Temperaturwechsel bei Föhnerscheinun-und grössten Hochfluthen; die Betten der kleineren gen, die geringe Durchlässigkeit des Urgebirges, Flüsse liegen im Sommer nicht selten wochenlang die Steilheit der Hänge und die starke Neigung fast trocken.    der Thäler, in geringerem Mass auch die Aus-

In Bezug auf die Entstehung und die Inten- dehnung der Bodenkultur gegen die Quellgebiete sität der Hochwasser sind die Verhältnisse des — dies Alles sind Umstände, die die Hochwasser-

Bedeutende Hochwasserkata-

gefahr vermehren; diese abschwächend, d. i. im Sinn der Wasserzurückhaltung wirken nach den z. Z. gütigen, in gewissem Mass jedenfalls berechtigten Anschauungen die ausgedehnte Bewaldung, der Ackerbau auf den Hochflächen und ferner die Hochmoore, Seen und Weiher, auch die Wasserstauungen zu landwirtschaftlichen und gewerblichen Zwecken.

Mässige, meist unschädlich verlaufende Anschwellungen kommen bei den Schwarzwaldflüssen fast alljährlich, namentlich infolge der regelmässigen Spätjahrsregen vor; diese nicht selten gewaltigen Regenfälle sind desshalb weniger gefährlich, weil dabei in der Regel im höheren Schwarzwald die Niederschläge schon in Form von Schnee erfolgen.

Strophen treten fast immer nur dann ein, wenn, wie dies in den Jahren 1833/34, 1836, 1849, 1850, 1862, 1867, 1877 und 1882 der Fall gewesen, bei gesättigtem und hartgefrorenem, mit Schneelage bedecktem Boden plötzlich Thauwetter mit starkem und anhaltendem Regenfall eintritt und somit alle ungünstigen Verhältnisse zur Wirkung kommen und die sonst günstigen nicht mehr zu wirken vermögen.

Der Verlauf der Hochwasser ist in der Regel ein sehr rascher. Der höchste Stand tritt selbst am unteren Lauf der Flüsse meist schon innerhalb der ersten 24 Stunden des Ansteigens, häufig schon nach wenigen Stunden und selten später als nach 2 Tagen ein. Auch der Rückgang der Hochwasser geht rasch von statten, so dass die Dauer einer Anschwellung an einer Stelle des unteren Laufes nur 1 bis 4 Tage, längs des ganzen Flusslaufes 2 bis 8 Tage umfasst.

Eisbildung tritt in den Schwarzwaldflüssen zwar in jedem strengen Winter auf, doch sind gefahrdrohende Eisgänge seltene Erscheinungen.

Baugeschichte.

Der Flussbau vor dem Jahr 1816. Unsere nähere Kenntniss von flussbaulichen Massnahmen zur Verbesserung der Zustände an den badischen Binnenflüssen beginnt mit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. In den beiden Markgrafschaften Baden-Baden und Baden-Durlach hat man sich damals wiederholt und angelegentlich mit der Frage der Verbesserung einzelner Flüsse, so namentlich der Murg und der Elz, beschäftigt und auch für den gedachten Zweck nicht unerhebliche Geldopfer aufgewendet; und als 1771 unter der segensreichen Regierung des Markgrafen, späteren Grossherzogs Karl Friedrich die beiden Markgrafschaften vereinigt worden waren, ist, wie allen Zweigen der inneren Verwaltung, auch dem Flussbau eine andauernde Aufmerksamkeit zugewendet worden. Doch bezog sich bei der in den oberen Gegenden, namentlich im Ftochbergischen immer noch vorhandenen Zerstückelung der Gebiete die staatliche Fürsorg'e in der Hauptsache nur auf die Murg und die weiter abwärts gelegenen kleineren Gewässer. So ist nach den Verwüstungen, welche die Hochgewässer im Jahre 1778 angerichtet hatten, ein ausserordentlicher Aufwand von 218 000 fl. zum Vollzug eines umfassenden Planes zur Sicherung gegen Uferangriffe und gegen Ueber-schwemmungen, hauptsächlich in den gefährdeten Aemtern Rastatt und Karlsruhe, in wenigen Jahren verwendet und ein Fond zur allmäligen Tilgung dieses Aufwandes und zur Unterhaltung der Bauten aus besonderen Umlagen, aus Beiträgen der Landeskassen und (zu ¹j₃) aus Zuschüssen der Staatskasse gebildet worden.

Durchgreifende und planmässige Flusskorrektionen im heutigen Sinn sind indes nicht zur Ausführung gekommen und der Zustand der badischen Schwarzwaldflüsse war im Anfang dieses Jahrhunderts vielfach verwildert und gefahrdrohend.

Erst nachdem im Jahr 1806 die Markgrafschaft Baden zum Grossherzogthum erhoben worden war und das Land durch Anfall weiterer Gebiete den gegenwärtigen Umfang erreicht hatte, war die Möglichkeit zur Durchführung so weitaussehender und kostspieliger, in die bestehenden Verhältnisse tief eingreifender Unternehmungen, wie sie in der Folge an den badischen Flüssen zum Vollzug kamen, gegeben.

Der damalige Chef des badischen Ingenieurdepartements, Tulla*), der Schöpfer der Rheinkorrektion, entfaltete auch in Bezug auf die Verbesserung der Zustände an den Nebenflüssen eine rastlose Energie.

Wie sehr diese Zustände, namentlich in den angefallenen Landestheilen, bis dahin vernachlässigt und der Verbesserung bedürftig waren, geht aus den zahlreichen Vorträgen hervor, die Tulla seit seinem im Jahr 1803 erfolgten Eintritt in das Ingenieurdepartement über diesen Gegenstand erstattete. So sagt er in einem Vortrag an das Kammerkollegium vom 24. Oktober 1809: „Die Fortschritte, welche man bisher mit der Korrektion der Schwarzwaldflüsse machte, waren

IO

sehr unbedeutend“, — und später in einem Vortrag vom 12. April 1810: „Im Kinzigkreis befinden sich die Flüsse in einem so schlechten Zustand, dass nicht allein das Eigenthum gefährdet, sondern auch die Benutzung des Terrains bei weitem unter dem Grad ist, in welchem es bei besserer Leitung und Benützung* der Flüsse sein könnte“; ferner: „Aller Orten sind die Flussbetten zu eng, der Lauf der Flüsse ist zu krumm und der Abzug wird durch die an den Flüssen angelegten Mühlen gehemmt. Nirgends findet man eine zweckmässige Wässerungseinrichtung.“

Aber

sie aber nicht gelungen oder in der Folge wegen mang-elnder Instandhaltung wieder zu Grund ge-nur wenige solcher Herstellungen

gangen;

konnten später beibehalten und weiter ausgebildet werden.

Der Flussbau seit 1816. Nach dem Erlass des

Flussbau-Ediktes von 1816 bestand die Aufgabe

für die Bauthätigkeit an den Schwarzwaldflüssen in erster Reihe darin, Ufer- und Thalgelände mit Wohnstätten und Verkehrswegen gegen die Ausschweifungen , Ueberschwemmungen und Ver-obgleich diese von den Betheiligten heerungen der Flüsse zu sichern, versumpfte Landschwer empfundenen Missstände allgemein aner-

striche trocken zu legen, an Trockenheit leidende kannt wurden, so dauerte es doch noch bis in die der künstlichen Bewässerung zugänglich zu machen. Mitte des 2. Jahrzehnts dieses Jahrhunderts, bis p)ass diese Aufgabe durch Korrektion einzelner ernstlich zu deren Hebung geschritten und der Flussstrecken oder durch zusammenhanglose Ver-planmässige Flussbau an den grösseren .Schwarz- bessernngen selbst für beschränkte Gebiete nicht waldflüssen begonnen wurde, und die Zeit \ om ₀der nur in sehr unvollkommener Weise zu lösen Anfang des Jahrhunderts bis dahin ist Vorzugs- ge^ batten die gemachten Erfahrungen genugsam weise nur eine Zeit der Anregung und Vorbe

reitung. Wenn von jenen Arbeiten abgesehen wird, welche lediglich im Interesse der auf mehrebadischen Flüssen schon seit alters her be-

erwiesen.

ren

triebenen Flösserei ausgeführt worden sind, so beschränken sich die in jener Zeit vollzogenen fluss-baulichen Herstellungen in der Hauptsache auf vereinzelte Massregeln, mittels welcher der Schutz des Ufergeländes, der Wohnorte, von gewerblichen Einrichtungen und von Wegen vor Beschädigungen und Ueberschwemmungen an gestrebt wurde.

Tulla war denn auch ganz besonders bestrebt, die Korrektionen auf thunlichst grosse Flussstrecken im Zusammenhang auszudehnen, und er stellte zu diesem Ende, soweit dies die damals vorhandenen Planmaterialien gestatteten, Entwürfe in solchem Sinn für die wichtigeren Flüsse auf.

Die Korrektionsarbeiten selbst wurden an den

meisten im Verband befindlichen Flüssen im Lauf des 2. oder 3. Jahrzehnts dieses Jahrhunderts in Angriff genommen und in der Folge je nach der Dringlichkeit der Herstellungen und den zu Ge-Da die Bauwerke nicht auf Grundlage bot stehenden Mitteln weitergeführt, eines allgemeinen Planes, sondern nur mit Rücksicht auf das augenblickliche Bedürfniss angelegt eines regelmässig*en Flusslaufes von gerader oder wurden, in Folge ihrer örtlichen Beschränkung thunlichst gestreckter Richtung und, wo die ört-auch nur für kurze Flussstrecken wirksam sein liehen Verhältnisse dies nothwendig* machten, dessen konnten, häufig gegenüberliegende Ufer gefährde- hoch wasserfreie Eindämmung. Dann erst folgte

Das nächste Ziel war überall die Herstellung

ten und manchmal auch, wenn der Fluss nach die allmälige Bildung fester Uferlinien — zunächst einem Hochwasser eine andere Richtung ge- durch Faschinenbauten — sowie die geregelte nommen, nach einiger Zeit sich als unnütz zeigten, Herstellung und Befestigung* der Fluth-Vorländer. so wurde der gehoffte Erfolg nicht überall, nicht immer und meist nur für kurze Zeit erreicht, und

es mussten auch von den in jener Zeit hergestellten Uferwerken später eine grosse Anzahl, weil mit Rücksicht auf das Ganze schädlich, wieder entfernt, andere, als zwecklos geworden, dem Verfall anheim gegeben werden.

Wohl hat man auch damals schon umfangreichere Verbesserungen — Korrektionen einzelner Flussstrecken — in’s Auge gefasst und in’s Werk gesetzt. Wegen unvollständiger Durchführung sind

Der Fortschritt in diesen Arbeiten war aber in der ersten Zeit vielfach gehemmt theils durch technische Schwierigkeiten, theils durch Knappheit der Geldmittel, auch durch Widerstand der Flussanwohner. Nicht selten wurden die Korrektionsarbeiten Jahre lang verzögert, in einzelnen Fällen auch ganz verhindert. .Störungen verursachten insbesondere auch die Hochwasserereignisse, die jedesmal mehr oder minder erhebliche Beschädigungen im Gefolge gehabt und die Aufwendung namhafter Mittel für Wiederherstellungsarbeiten

erfordert haben. Anderseits allerdings haben dieselben auch wieder zu manchen, späterhin mit Vortheil verwertheten Erfahrungen Gelegenheit geboten und zu erhöhter Thätigkeit den Anstoss gegeben. Es war dies namentlich der Fall bezüglich der Ausbildung des Hochwasserprofiles, welches anfänglich beim Mangel an sicheren Anhaltspunkten über die abzuführende Hochwassermenge fast überall zu knapp bemessen war. Die Hochwasser und ihre Folgen waren es auch, welche die Nothwendigkeit ergaben, die durch Faschinate gebildeten Ufersicherungen durch haltbarere Bauten aus Stein zu ersetzen, die Vorländer zu ordnen und zu befestigen und die Flusssohle gegen schädliche Vertiefungen zu versichern, — Arbeiten, mit welchen in den 1840er Jahren begonnen wurde und die nach dem bedeutenden Hochwasser von 1851 eine energische Förderung erfuhren.

Zu Anfang der 1860er Jahre war die Korrektion der damals im Verband befindlichen Schwarzwaldflüsse, soweit es sich um die Bildung des neuen Laufes und die Herstellung der Hochwasserdämme handelte, im wesentlichen vollendet und in den letzten 25 Jahren ist die flussbauliche Thätigkeit hier vorzugsweise auf den weiteren Ausbau des schon Geschaffenen, die Ergänzung der Sohlenbefestigungen, die Umwandlung prDvisorischer Uferdeckungen in definitive, Regulirung und Befestigung der Vorländer, Erhöhung und Verstärkung der Dämme und Ergänzung der Dammanlagen gerichtet gewesen.

In Verbindung mit den Korrektionen oder deren Ausführung nachfolgend wurden zahlreiche Be- und Entwässerungsanlagen eingerichtet und Stauwerke und Kanäle für gewerbliche Anlagen verbessert oder neu erbaut.

In der neuesten Zeit sind — rvenn von der erst seit 1. Januar 1883 wieder im Flussbauverband befindlichen Wiese abgesehen wird — nur noch an der Kinzig und an der Rench grössere Korrektionsarbeiten .zur Ausführung gekommen. Dagegen hat man, durch die Erfahrungen des letzten, hochwasserreichen Jahrzehnts hierzu besonders veranlasst, in neuerer Zeit der Ergänzung und Sicherung der bestehenden Anlagen, auch deren Anpassung an veränderte Verhältnisse und den Unterhaltungsarbeiten besondere Sorgfalt zugewendet.

Bauweisen.

Aeltere Bauten. Nach den Zwecken, welchen die bis in die ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts an den Binnenflüssen zur Ausführung gekommenen Arbeiten dienten, sind zu unterscheiden: Vereinzelte Schutzmassregeln gegen Uferangriff und gegen Ueberschwemmung — Uferschutzwerke und Hochwasserdämme — und Arbeiten, welche umfangreichere Verbesserungen an einzelnen Flussstrecken bewirken sollten —- Flusskorrektionen.

Die Uferschutzwerke bestanden entweder in einer unmittelbaren Abdeckung des bedrohten oder angegriffenen Ufers durch Berauhwehrung, durch Kies- oder Steinsenkstücke, durch lose Bruchsteine oder Felsstücke — sogenannte F eisen wehren —, durch Abpflasterungen oder selbst durch Ufermauern; oder sie wurden gebildet durch besondere, vor das Ufer vortretende Bauwerke, welche den Strom abzulenken bestimmt waren, sogenannte Sporen.

Diese Sporen (Buhnen), auch Spreng- oder Zangenwuhre genannt, wurden in den verschiedensten Ausführungen angewendet. In allen möglichen Richtungen zum Stromstrich und mit mehr und weniger starkem Längengefäll gegen den Fluss angelegt, waren sie in der Regel aus Faschinen und Kies erbaut und wurden zur Beschwerung mit Bruchsteinen abgedeckt. In einzelnen Fällen hat man sie auch massiv in Stein hergestellt. Diese Bauwerke haben ihrer Natur nach vorzugsweise angreifend auf den Strom gewirkt, infolge davon häufig grosse Wassertiefen vor den Köpfen verursacht und erhebliche Unterhaltungskosten bedingt. Die beabsichtigte Verlandung ist wegen der meist sehr bedeutenden Wassergeschwindigkeit und der unregelmässigen, stossweisen Geschiebeführung nur in besonders günstigen Fällen erreicht worden. Im allgemeinen haben die Sporen an den Schwarzwaldflüssen sich nicht gut bewährt. Gleichwohl haben sie sich an mehreren derselben bis in die 1840er Jahre erhalten.

Hochwasserdämme sind als für sich bestehende Anlagen in früherer Zeit vorzugsweise in den unteren Flussgebieten zum Schutz der Ortschaften und Feldgewanne zur Ausführung g*ekom-men. Nach Anlage und Bauart konnten diese, meist kaum den gewöhnlichen Hochwasserstand überragenden Dämme nur den dringendsten Bedürfnissen genügen. Bis auf die Gegenwart haben sich nur wenige derselben (im Elz- und Kinziggebiet — sogenannte Felddämme) erhalten.

Die Korrektionen bestanden in der Regel in Geradleitung des Flusslaufes; hin und wieder verband man damit eine Eindämmung des Flusses. Zur Ausführung kamen dabei Durchstiche, Abschlusswerke und die schon erwähnten Sporen.

5. Da jeder Durchstich mit geringer Breite einfachster Weise, indem in der Richtung des anzulegen ist, so muss der Fluss selbst sich das neuen Laufes ein Leitgraben ausgehoben wurde, gehörige Bett in demselben verschaffen und folg-dessen Erweiterung- in der Regel dem Fluss selbst lieh eine beträchtliche Masse Erde und Kies fortüberlassen blieb. Nur ausnahmsweise ist der ganze führen, welche so viel als möglich in dem nächsten, Durchstich künstlich ausgehoben worden. Eine unterhalb abgeschnitten werdenden Bogen des Sicherung der Ufer des neuen Laufes hat man nur alten Bettes aufgefangen werden soll, damit dieser in einzelnen Fällen durch Faschinate, sogenannte um yso schneller sich verlande und die Masse,

Die Ausführung der Durchstiche geschah in

Streichbauten, bewirkt. AVaren die Ufer zu weit welche der Fluss forttreibt, nichts zu weit in die zurückgebrochen, so wurden in den Einbrüchen unteren Geg'enden komme und dort die Flussbette Sporen angelegt, deren Köpfe in die normale Ufer- verschütte, linie zu liegen kamen.

6. Alle Kiesbänke, niedere Gegenden und alte Längs derbeiderseitigen Ufer war man bestrebt, Betten sind durch Weidenphanzungen, in welchen

einen io bis 18 m breiten sogenannten Flusshaag sich der Schlamm fängt, nach und nach in gutes (Flusssaum) anzulegen, d. i. einen mit Weiden- und Land zu verwandeln und zu der Höhe zu bringen, Erlengebüsch bewachsenen Geländestreifen, der welche für ein urbares Land erforderlich ist. einerseits zur Befestigung der Ufer beitragen und

das Ausbrechen des Flusses verhindern, ander- Wässerungseinrichtungen angelegt werden, seits auch das zu den Faschinenbauten erforderliche

7. Im Flussthal sollen allmälig vollkommene

Die Anwendung dieser Grundsätze führte für den regulirten Fluss zur Annahme des Doppel-Zum Abschluss der alten Flussläufe dienten profiles, dessen kleinerer Theil, das Mittelprofil, die die Abkribbungen (Zugemäche), ebenfalls g^us Nieder- und Mittelwasser abführen sollte, während Faschinen und Kies hergestellte und mit Bruch- der Raum zwischen den Dämmen für die Aussteinen beschwerte Bauwerke, die nicht selten in breitung des Hochwassers bestimmt war.

Material liefern sollte.

sehr erheblichen Abmessungen — 100 bis 200 m Länge

zur Ausführung gelangten und zu den

Der Vorgang bei den Korrektionsarbeiten

war

im wesentlichen folgender: Zunächst wurde der wichtigsten und wirksamsten, allerdings auch kost- neue Flusslauf hergestellt. Waren zu diesem Be-spieligsten Bauwerken gehörten, die zur Anwendung ^uf Durchstiche erforderlich gekommen sind.

so wurde ein 8 bis

12 m breiter Mittelgraben, von unten nach oben fortschreitend, ausgehoben und das Aushubmaterial

Neuere Bauarten.

Korrektionen. Die allgemeinen technischen Gesichtspunkte für die Flusskorrektionen, wie sie von Tulla aufgestellt und in der Hauptsache auch zur Anwendung gelangt sind, lassen sich in folgende Sätze — Tulla’s eigene Worte — zusammenfassen:

1. Es ist anzustreben, dass dem Hochwasser ein geregelter Abfluss verschafft, insbesondere schädliche Strömungen vermieden werden, die Ufer leichter erhalten werden können, dass der Fluss sich tiefer bette und dadurch weniger aus seinen Ufern trete.

Verfahren bei den in die Dammlinien verbracht. Wo die Ausweitung

eines Durchstiches zu langsame Fortschritte machte oder von dem Abtreiben des Materiales für die unteren Gegenden Nachtheile zu befurchten waren oder endlich das Material zu den Dämmen erforderlich war, wurde der Durchstich sofort auf seine volle Weite ausgehoben. Die Sicherung der Ufer des Mittelprofiles erfolgte meist durch Faschinen-Streichbauten, in einzelnen Fällen auch durch

starke Berauhwehrung. Sie wurde in der Regel alsbald nach erfolgter Ausbildung des neuen Laufes bewirkt, aber auch in der Weise, dass man gleichzeitig mit dem Mittelgraben längs der künftigen beiderseitigen Uferlinien ebenfalls Gräben aushob so viel als möglich geraden oder sanft gekrümmten und in diese die Streichfaschinate einsetzte. In Lauf zu geben.

2. Zu diesem Ende hat man dem Fluss einen

Fällen, wo die Erweiterung eines Durchstiches bis 3. Die alten Flussbette, Giesen, Schluten sind hinter die normale Uferlinie vorgeschritten so rasch als möglich zur Verlandung zu bringen, wurden zum Ausbau der Einbrüche und zur all

war,

4. Jede Durchstichs-Erdmasse, welche aus- mäligen Bildung der Uferlinien, wie dies auch gehoben wird, soll zur Anlegung von Dämmen zu früher schon geschehen, die schon erwähnten beiden Seiten verwendet werden, deren Krone einige Easchinensporen angewendet, deren Köpfe ent-Fuss über den höchsten Wasserstand reichen soll, weder sogleich in die normale Uferlinie gelegt

oder nach und nach bis zu dieser vorgetrieben wurden. Sie erhielten flügelartige, in der Richtung der Uferlinien liegende Ansätze (Ankersporen), meist einseitig, flussaufwärts gerichtet. Zur Anwendung der Sporen ward regelmässig auch dann geschritten, wenn der neue Flusslauf über Auskolkungen, alte Flussläufe u. dergl. führte, oder durch Einengung des bestehenden Flusslaufes gebildet werden musste.

Vorgängen im Fluss nicht immer entsprachen und die gewählten Abmessungen sich da und dort als ungenügend und nicht überall als zweckmässig erwiesen, ist wohl erklärlich und unrecht wäre es, wollte man Tulla oder den ihm nachgefolgten leitenden Ingenieuren hieraus einen Vorwurf machen. Missgriffe bei der Bestimmung der Flussprofile künstlich begrenzter Flussbette sind bis auf die jüngste Zeit in vielen Stromgebieten vorgekommen; heute noch ist die Hydrotechnik in diesen Ding-en nicht sicher, obschon ihr doch etwas bessere wissen-

Die Köpfe und die Flügel der Sporen wurden dann später durch Faschinenbauten zusammengehängt.

Die Kreuzungspunkte des neuen Flusslaufes mit früheren Flussarmen u. dergl. wurden durch starke, schaftliche Grundlagen und aus der wasserbau-nach der Richtung des neuen Laufes angelegte liehen JThätigkeit in fast allen Kulturländern sehr

Abschlusswerke verwahrt.

viel reichere Erfahrungen zu Gebot stehen, als in

Ausbau der Korrektionen. Nachdem die Flüsse in einen geregelten Lauf eingebettet und, soweit das Bedürfniss hierzu empfunden worden, durch hoch-wasserfreie Dämme begrenzt waren, sollte der Ausbau der Korrektionen im wesentlichen nur darin bestehen, dass die in den Uferlinien als Leitwerke hergestellten Bauten und die vorläufigen Befestigungen zu widerstandsfähigen und dauerhaften Uferbauwerken umgestaltet werden. Allein es waren schon bald Erscheinungen aufgetreten, welche erkennen Hessen, dass es dabei sein Bewenden nicht haben könne. Fast allerwärts in den neuen Flussbetten, zumal in den oberen Korrektionen ist eine Vertiefung der Sohle eingetreten, die weit über das angestrebte Mass hinausging-. Die Folgen waren recht missliche: die Uferbauten wurden unterwaschen, — wenn es Faschinenbauten waren, ausgedörrt und so ihrer Widerstandsfähigkeit beraubt, — wenn es Abpflasterungen waren, in ihrem Verband gelöst und zum Einsturz gebracht. Infolge des tieferen Einschneidens des Flussbettes wurden die Vorländer nur noch bei stärkeren Hochfluthen von dem mit Sinkstoffen geschwängerten Wasser erreicht, das dann, bei der geringeren Wassertiefe mit verzögerter Geschwindigkeit hier abfloss und die Sinkstoffe zurück-liess. So wuchsen die Vorländer rasch in die Höhe zum Nachtheil des Fluthraumes. Endlich brachte auch die Ausschwemmung aus dem Flussbett im oberen nach dem unteren Lauf Ueberlastung mit Geschiebe, oft stossweise und dann mit Übeln Folgen.

Die abgeschnittenen Flussarme suchte man der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, durch Zuführung von Kies durch die Kraft des Wassers selbst zu verlanden. Wo dies nicht möglich oder nicht zulässig war, wurden sie durch künstliche Auffüllung, unterstützt durch Verpflanzung mit Weiden, nach und nach zur Verlandung gebracht.

Die Dämme sind anfänglich in der Regel nur insoweit hergestellt worden, als Aushubmaterial aus den Durchstichen hierfür benützt werden konnte.

Die Vervollständigung der Dammlinien und die Herstellung der Dämme auf die zur Sicherung gegen die höchsten Wasserstände erforderliche Höhe erfolgte sehr allmälig. Der Dammkörper ist fast überall aus dem vom Fluss selber beigeführten Material (Kies, vermengt mit leichtem, schlammigem Boden) hergestellt worden. Die Dammböschungen haben auf der Flussseite durchweg zweifache, auf der Binnenseite einundeinhalb- bis zweifache Anlage und sind mit einer Grasnarbe bekleidet, — ziemlich dürftig, weil zur Herstellung eines kräftigen Humusmantels das Material meist schwer und nur mit grossen Kosten zu erhalten war. Die Dammkrone ist 1,80 bis 3,00 m breit und liegt normalmässig o,6o m über Hochwasser.

So lange Dämme nicht vorhanden waren, wurde beiderseits des regulirten Flusslaufes der schon erwähnte Flusshaag angelegt. Auch im geschlossenen Profil wurden die Vorländer anfänglich in der Regel mit Weiden angepflanzt. Immer geschah dies, wenn die Vorländer erst durch Verschlammung auf ihre normale Höhe gebracht werden mussten, während in Durchstichen auf den Vorlandflächen auf Erzeugung einer Rasennarbe abgehoben wurde.

Wie es scheint, hat man das Wesen der Er-

Die geometrischen Verhältnisse derFluss-korrektionen—Verlauf des Längenprofiles, Gestalt scheinung von Anfang nicht richtig erkannt, oder und Grösse des Querprofiles — war man von Anfang i ihr nur geringere Bedeutung beigelegt. Abhilfe an bemüht gewesen, rechnungsmässig zu bestimmen, war aber vielerorts bald dringend nöthig geworden; Dass hierbei die Voraussetzungen den späteren I man glaubte sie dadurch zu erreichen, dass man

*4

an einzelnen Punkten die Flusssohle durch eine Querschwelle in der Höhenlage des im Projekt angenommenen Längenprofiles befestigte (Sohlen-fixirung) — in der Meinung, damit nicht nur der weiteren Vertiefung Einhalt zu thun, sondern auch den Fluss zu veranlassen, die gewissermassen durch ein Gerippe festgelegte Sohle wieder im Sinn des Projektes auszugleichen. Die Sohlenschwellen wurden verschieden hergestellt: aus Faschinen, aus einem Schwellrost mit einzelnen Nadeln, aus einer Pfahlreihe mit übergelegtem Holm oder Zang-en, auch ganz aus Steinpackung oder Abpflasterung. Bald zeigte sich aber, dass diese Schwellen die Ausgleichung der Flusssohle nicht in der erwünschten Weise bewirkten , dass sich vielmehr Abstürze ausbildeten*), um so höher, je grösser die Abstände der Schwellen. Dieselben mussten nun, um haltbar zu werden, Sturzbette erhalten und kräftiger konstruirt werden, — oder es wurden weitere Schwellen in kürzeren Abständen ein

bett bedeckt hatten. Was hier vorging, war vielmehr die Aeusserung der Tendenz des Flusses, sein Längenprofil seinen übrigen, durch die Korrektion geänderten Abflussbedingungen anzupassen. Durch die Geradlegung war der Flusslauf abgekürzt, dadurch das Gefall vermehrt worden; wenn nun nicht auch das Querprofil im neuen Lauf gegen früher erweitert und dadurch die das Ab-fliessen des Wassers verzögernden Reibungswiderstände vermehrt, vielmehr, wie in der Regel, durch geschlossene Uferbildung und Eindämmung der Fluthraum beschränkt, die Wassertiefe vergrössert und so die Widerstände gemindert worden waren, so war jenes verstärkte Gefäll für den Fluss nicht Bedürfniss; es stellte sich ein Ueberschuss an Stoss-kraft des Wassers her, der durch Verminderung' des Gefälles wieder aufgezehrt ward. Diese aber vollzog sich im Bereich der Korrektion und noch aufwärts darüber hinaus durch Eingraben des Bettes, flussauf fortschreitend, und zwar um so leichter da,

geschoben und so die Sturzhöhe gemindert. Auf wo ^er Thalgrund aus Gerollen besteht, die bei die eine und andere Weise hat man an einigen einer geringeren Wassergeschwindigkeit, als sie T lüssen schliesslich befriedigende Zustände ge- jetzt in dem geregelten Bett vorhanden

mit beträchtlichen Kosten allerdings abgelagert worden sind. Die relative Erhöhung und eine sorgsame Unterhaltung erfordernd. In der Vorländer und ihre Auflandung musste, weil anderen Fällen haben die Schwellen der Gewalt

schaffen

war,

als weitere - Einschränkung wirkend, den geschil-des Hochwassers nicht .Stand gehalten und ihr derten Erosionsvorgang wesentlich beschleunigen.*) Ab treiben hat zu namhaften Zerstörungen der Uferbauten Anlass gegeben.

Die tiefere Einbettung des Flusses in den Thal

boden ist, wie bei allen Flusskorrektionen im Ge-Das Unterfangen der Uferbauten war durch birg, so auch bei denen der Schwarzwaldflüsse die Schwellenbauten allerdings nach der Tiefe etwas ein Hauptzweck des Unternehmens gewesen. Es beschränkt worden; dafür mussten die Ufer nun kann sich also nur um die Frage handeln, wie dem an den Wurzeln der Schwellen besonders stark für die Zwecke der Korrektion werthlosen, ihren vertheidigt werden und diese Stellen waren häufig Bestand gefährdenden und den Ausbau, wie die In-beschädig't. An denjenigen Flüssen aber, die von Standhaltung vertheuernden Uebermass der Ver-der Flösserei benützt werden, konnten die Sohlen- tiefung zu beg'egnen ist, und zwar dann, wenn die Befestigungen überhaupt nicht Anwendung finden. Korrektion als ein in der Hauptsache fertiges Werk Wohl war es richtig, wenn man die Vertiefung vorhanden ist. Die Erweiterung des Proflies und der Flussbette dem Umstand zugeschrieben hatte, die Fernhaltung von Umständen, welche eine Be-dass die die Sohle bildenden Geschiebe gegenüber schränkung desselben herbeiführen, sind dabei der Stosskraft des Flusses zu leicht beweglich nächst in’s Auge zu fassen, also: Beseitigung der seien. Allein man hatte es dabei keineswegs mit Faschinenschläge und des Flusshaages auf den einem zufälligen Vorkommen zu thun; nur in sei- Vorländern, Erniedrigung dieser und Anlage tenen Fällen mag der Umstand mitgewirkt haben, als Wiesenflächen, dass man das neue Flussbett in Alluvium ein- Wassers wegen nöthig, unter gleichzeitiger Be-geschnitten, das leichter beweglich war, als die festigung durch ein System von Querbauten (Tra-Gerölle, welche die Sohle im natürlichen Tluss- versen), oder auch bei sehr starkem Angriff durch

Abpflasterung, — sodann, wo thunlich, durch Zurücklegung der Hochwasserdämme. Wo diese Massnahmen aber nicht genügend oder nicht ausführbar erscheinen, da erübrigt allerdings nur Befestigung

zu-

wo

der Geschwindigkeit des

*) Zu erklären ist diese Erscheinung dadurch, dass die feste Li»ie im Flussbett das Rollen, richtiger Gleiten der Geschiebe hemmte und diese, über die Schwelle aufsteigend eine Verengung des Abflussprofiles während der Dauer des geschiebebewegenden Hochwassers, also eine zeitweilige Stauung erzeugten, deren Folge dann der Kolk unterhalb der Schwelle.

i5

der Sohle. Diese geschieht dann aber wirksamer Unsicherheit ihres Bestandes und dem bedeutenden und sicherer durch Herstellung förmlicher Stau- Schaden, der durch das Abtreiben eines solchen wehre — Absturzschwellen —, wodurch das Gefall Baues fast immer veranlasst wird, auch noch bei Hochwasser abgetreppt wird.

Die Steinbauten bestehen an besonders gefähr-In diesem Sinn ist nun an den Schwarzwald- deten Stellen aus einer Bruchsteinschüttung mit flüssen in der jüngeren Zeit vorgegangen worden. Abpflasterung von Krone und Böschung, sonst Absturzschwellen haben, schon der namhaften Bau- nur aus einem Böschungspflaster, in der Regel mit und Unterhaltungskosten wegen, nur in sehr be- zweimaliger Anlage, dessen Fuss 0,60 bis i m unter schränktem Umfang Anwendung gefunden. In die Flusssohle reicht. Der Uferrand pflegt auf ausgedehntem Mass aber sind Profilerweiterungen i bis 2 m Breite in das Vorland hinein gleichfalls vorgenommen worden durch Entfernung der Fa- abgepflastert zu werden. Verwachsung der Pflaster-schinenschläge und Erniedrigung der Vorländer fugen durch Gräser wird thunlichst befördert, und durch Zurücklegen der Hochwasserdämme, hauptsächlich in Krümmungen, wo stets der Damm auf der konvexen Seite zurückgezogen wurde.

Zwischen Uferbau und Damm sind dann in die

Vorländer Traversen aus Bruchsteinen eingelegt worden, und zwar so, dass ihre Krone noch etwas unter der Vorlandfläche liegt. Das Vorland erhält stets eine Neigung gegen die Uferkante.

Die Hochwasserereignisse des jüngsten Jahrzehnts haben aber auch die Nothwendigkeit des Ersatzes der Faschinenuferbauten durch Steinbauten nur zu klar vor Augen geführt. Der geringen Herstellungskosten wegen, auch aus anderen minder berechtigten Gründen hat man an manchen Flüssen vielfach die zu Grund gegangenen Faschinenbauten wiederholt wiederhergestellt. Eine geordnete Unterhaltung ist bei diesen Bauten nicht möglich; widerstandsfähig sind sie nur in den ersten Jahren nach ihrer Herstellung; dann bilden sie einen trügerischen Schutz, was in der Regel erst erkannt wird, wenn sie vom Hochwasser weggespült sind. Der Vortheil der billigen "Wiederherstellung steht aber nicht im Verhältnis zu der

Nur da wo noch erhebliche Aenderungen in der Höhenlage der Flusssohle zu gewärtigen sind, oder zur einstweiligen Sicherung werden noch Faschinenbauten angewendet.

Kosten und Nutzen.

Die Schlücht.

Die Elz mit der Dreisam und der Leopoldskanal.

Die Kinzig.

Die Rench.

Kosten und Nutzen.

Nutzen. Wenn er sich auch ziffermässig nicht nachw

¹

Vergl. III. Heft der Beiträge. S. 6 u. 7, auch S. 22.

²

Die Schliicht und die Wiese sind 1822 aus dem Flussbauverband ausgeschieden, die erstere 1864, die letztere 1883 wieder in den Verband aufgenommen worden.

³

’³) Die Kosten für die Wiederherstellung der vom Hochwasser beschädigten Bauten an den Binnenfliissen haben betragen: vom Jahre 1876/77    . .

1882/83 . .

Kosten und Nutzen.

Aufwand von 1842 bis einschliesslich 1886. —

Aus den früheren Rechnungen lassen sich die Kosten für die Neuherstellungen verschiedener Art und für die Instandhaltung der Bauten und des Flussbettes nicht genau trennen. In der nachstehenden Zusammenstellung können desshalb nur die Gesammtaufwendungen für Bau- und Unterhaltung an den einzelnen Flüssen angegeben werden mit alleiniger Ausscheidung jener Kosten, welche durch die Wiederherstellung von aussergewöhn-lichen Hochwasserschäden veranlasst worden sind. Für die Zeit vor 1842 lassen sich die Kosten genau nicht mehr feststellen.

In dem Zeitraum von 1842 bis einschl. 1886 haben die Verwendungen ohne die Aufsichtskosten betragen:

Fluss

Zeitraum

Unterhaltung

und

Neubauten

Wiederherstellung von Hochwasserschäden

Zu-

sammen

Bemerkungen

,41.

JL

JL

Wutach . Schlüchl.    .

1842—1886 1864—1886

1 155 3io

363 303

370292    1525602

Ui 7²9    495 032

Wiese

1883—1886

48 115

342 332    390 447

Die Schlücht war in den Jahren 1823 bis 1862 nicht im Verband.

Die Wiese war in den Jahren 1823 bis 1882 nicht im Verband.

Elz mit Dreisam und Leopoldskanal .    .    .

Kinzig......

Rench......

Murg.......

1842    1886

1842—1886 1842 —1886 1842—-1886

2920715    851807

3 671 500 1 116 073 707991    305420

1439696    386279

3    772 522

4    787 573 1 013 411 1 825 975

Summe

10 306 630

3 503 932

13810 562

Bauaufsicht, Pegelbeobachtung u. dgl. haben im ganzen 290 118 M. gekostet.

3. Die Wiese mit.......

Die Elz mit der Dreisam und der

4-

Uebertrag 23,669 km 21,218    ,,

Die Flussbaugelder — seit 1877 Flussbaubeiträge — und die Dammbaubeiträge haben in den gleichen Zeitperioden betragen:

Leopoldskanal mit .    .

5.    Die Kinzig mit . . . .

6.    Die Rench „    . . . .

7.    Die Murg ,,    ....

Fluss

Flussbaugelder, Fluss- und Dammbaubeiträge

zusammen 261,819 km

Der flussbauliche Zustand stellt sich dar wie

folgt:

Jt.

Wutach..........

Schlücht .........

Wiese........ .    .

Elz mit Dreisam u. Leopoldskanal

Kinzig..........

Rench.........

Murg...........

169 041

85 965

1 170 092 1 079 748 261 116 242 206

Fluss

Vollständige Korrektion mit hochwasserfreier Begrenzung des Profiles

Vollständige Regelung des Flusslaufes bei unvollständiger oder fehlender Eindämmung Streckenweise Regelungen und Eindämmungen, im Uebrigen Ufersicherungen

Ohne Korrektion, einzelne Ufersicherungen

Zusammen

km

km

km

km

km

Summe

3 008 168

Die Leistungen der Gemeinden beziffern sich demnach auf 21.7 Prozent des Bauaufwandes.

Gegenwärtiger Stand der Korrektionen. Von

den Schwarzwaldflüssen befinden sich gegenwärtig die nachstehenden mit den beigesetzten Längen im Staatsflussbauverband:

1.    Die Wutach mit

2.    Die Schlücht „

Wutach Schlücht .

Wiese .    .

Elz m. Drei-sam u. Leopoldskanal 49,031 Kinzig .    .    36,605

Rench .    .

Murg .    .    19,100

zusammen 123,178

8,650

9,792

19,897 km*)

3,772    „

Uebertrag 23,669 km

10,137

21,218

9,141

13,485

1,819

55,8oo

0,230    0,880    I9,8Q7

3J72

3,772 21,218

22,318

7,268

3,259 61,431 8,864 81,272 36,250 53,310 —    20,919

33,588 49,253 261,819

und die Längen der am 1. Januar 1887 vorhandenen Ufersicherungen und Dämme:

Ufersicherungen

Dämme

Fluss

Ufer-

mauern

| Abgepfla- Deckungen mit losen Steinen

sterte

Bauten

Holzbauten (Faschinate, Senkwürste u. dergl.)

Ohne

künstliche

Sicherung

Parallel

dämme

Quer-Flügel-Ortsdämme u. dergl.

Feld

dämme

Wutach.......

Schlücht.......

Wiese........

Elz mit Dreisam und Leopoldskanal ......

Kinzig........

Rench........

Murg........

547

939

1 375 4 552 7 Ui

235

12 952

3    000

4    656

7 024

225

12 289 2 700 30 222

903

600 1662

6i 557    23431

88 780    8 096

37 408 31 853

3 264 17 453 11 924 1 060

zusammen

14819

1 502

969

240 206    41247    78912

87 372

74 016 19617 199    33 42Q)

145 425    243 684 |

32 043 43 895 55 738

4584 I —

13 016    8 725

150 | —

3 450 j —

24 365    8 725

*) Auf 1,634 km Länge bildet die Wutach die Landesgrenze zwischen Baden und der Schweiz.

Kostenberechnung für den noch erforderlichen

Was hiernach noch zu thun ist, war Gegenstand gründlicher Ermittlungen und die hierfür noch aufzuwendenden Kosten sind im einzelnen berechnet worden.

Ausbau. Wie oben dargelegt, bedürfen die Flusskorrektionen, um ihren Bestand und damit die Erfolge des Unternehmens zu sichern, noch in einigen Theilen der solideren Herstellung, der Vervollständigung, auch Berichtigung durch Umwandlung provisorischer Faschinenbauten in dauerhafte Uferbefestigungen, durch Regulirung und Befestigung der Vorländer und Verbesserung der Dammanlagen, hier und dort auch noch durch Befestigung der Flusssohle. Manche dieser Herstellungen sind insofern als dringlich zu bezeichnen, als sie die Beseitigung eines Zustandes bezwecken, der bei Hochwasser Anlass zu erheblichen Beschädigungen geben kann; bei anderen handelt es sich mehr darum, wärtigen Arbeits- und Materialpreise zu Grund einen guten Zustand herbeizuführen, der Dauer j gelegt sind, haben den vom Jahresbeginn verspricht und dessen Erhaltung erleichtert und mit 1887 noch erforderlichen Aufwand wie folgt geringen Kosten ermöglicht ist.

Bei zwei Flüssen

Kinzig und Rench — kam auch noch die Ausdehnung der Korrektion auf solche Flussstrecken in Frage, die bisher in ihrem natürlichen Zustand erhalten worden sind. In

beiden F’ällen haben die sehr eingehenden Erhebungen technischer und wirthschaftlicher Art nicht dazu geführt, die Ausführung von Flusskorrektionen für die nächste Zukunft zu empfehlen.

Die Kostenberechnungen, denen die gegen

ergeben :

Flussbauaufwand

Fluss

Sohlen-

, , ..    , Ufer-

befesti- Sicherungen gungen

Vorländer | und

Traversen

Ver

schiedenes

Summe

Damm

bau

aufwand

Gesammt-

aufwand

JL

JL

JL

JL

JL

Jt,

Wutach........

Schlücht........

Wiese.........

Elz mit Dreisam und Leopoldskanal ........

Kinzig⁻.........

Rench.........

Murg.........

4 ooo

131 ooo

518 ooo

16 400 143 200 —    108 800

33 400 2 500

Summe .    22 400    936 900

2 ooo

2 5 ooo

204 700

77 300

160 ooo 5 ooo 800 ooo

40 ooo

160 ooo 5 ooo 840 ooo

77 400

212 600    —

31 600

26 500    6 ooo

237 ooo 321 400 67 ooo 35 ooo

6 ooo 8 600

243 ooo 330 ooo 67 ooo 35 ooo

577 800    83 300    1 625 400    54600    1 680000

Neben dem Umstand, dass ein Theil der vor-

Kostenberechnung für die künftige Instand

gesehenen Arbeiten füglich verschoben werden kann haltung. In der Kostenberechnung für den Ausoder auch erst in der Folge nothwendig werden bau der Flüsse ist der Aufwand für die gewöhnwird, weisen auch die an den Schwarzwaldflüssen liehe Unterhaltung, d. i. für diejenigen regelsehr beschränkte Bauzeit — mit Vortheil wird nur massig wiederkehrenden Arbeiten, welche lediglich in den Monaten April bis August gearbeitet, der die Erhaltung des Bestehenden zum Zweck haben September ist schon unsicher —, sowie die in und keinen Fortschritt im Ausbau der Flüsse be-dieser Zeit nur in knapper Zahl zu erhaltenden deuten, sowie für die zum Baubetrieb erforder-Arbeitskräfte darauf hin, die Ausführung der noch liehen Einrichtungen und Geräthschaften nicht erforderlichen Arbeiten auf eine längere Reihe inbegriffen. Diesen Aufwand von jenem für Ver-von Jahren, 15 bis 20, zu vertheilen, aller- besserungen und Neuanlagen scharf zu trennen, dings in der Weise, dass mindestens in dem ersten hat man sich in den jüngsten fünf Jahren ernstlich Jahrzehnt alle diejenigen Arbeiten —- und es ist angelegen sein lassen. Die Trennung ist manch-dies der grösste Theil — ausgeführt werden, welche mal nicht leicht durchzuführen und erst nach einer zur erhöhten Sicherheit des Bestehenden geboten längeren Erfahrung werden sich für diese alljähr-erscheinen.    lieh bald hier bald dort in grösserem oder kleinerenj^A^ ^

C:

EMWfflS

Fluss

länge

Fluss

ganzen

Ji.

CN Oi Cn Oj Q\ Oj J

io 6oo

2 OOO

13 000

19 800 36 600 7 500 7 100

96 600

323

45°

i4i

340

r9,897

3,772

21,218

61,431

81,272

53,3io

20,919

Summe

ertragreichem Gelände umgeschaffen; da, wo früher haltung sich vermindern; doch ist es z. Z. nicht auf we^e Erstreckungen Kies-, Sand- und Wassermöglich, den Betrag der Minderung zu bemessen.

Kosten, wie sie in Folge von Beschädigungen durch ausserordentliche Hochfluthen sich ergeben, konnten in diesen Berechnungen begreiflicherweise nicht berücksichtigt werden.

flächen mit Weiden und Erlengebüsch abwech-selten und bestenfalls dürftiges Weidfeld sich ausdehnte, finden wir heute gutes Ackerfeld, vorzüglich bewässerte Wiesen und Obstpflanzungen.

Dass für die gewerblichen Anlagen und deren Einrichtungen durch die geordnete und gesicherte Erfolge. — Die früheren üblen Zustände an Benützung der Wasserkräfte ein sehr erheblicher den Schwarzwaldflüssen, wie sie in der Einleitung Gewann erwachsen ist, darf als ein bedeutender kurz angedeutet sind und unten bei der Behänd- Erfolg der Flusskorrektionen bezeichnet werden.

Nicht minder aber auch, was für die Sicherung

lung der einzelnen Flüsse eingehender geschildert werden sollen, waren im wesentlichen überall des Verkehres gewonnen worden. Eine zweck-gleicher Art, und ähnlich verhält es sich auch mit mässige Anlage der Thalstrassen ist an vielen Orten den durch die Korrektion erzielten Erfolgen. Sie stellen sich in der Hauptsache überall als die nämlichen dar; nur treten sie bei den verschiedenen

Umfang wiederkehrenden Arbeiten mehr sichere Durchschnittssätze feststellen lassen. Da man aber in der neueren Zeit der Instandhaltung eine ganz besondere Aufmerksamkeit zugewendet hat, was auch für alle Zukunft durchaus nothwendig ist, wenn die Flusskorrektionen dauernd ihrem Zweck entsprechen und nicht schon bei den häufiger eintretenden Anschwellungen wieder grössere Zerstörungen erfahren sollen, so erschien es angemessen, die in den Jahren 1882 bis 1886 für die Unterhaltung der vorhandenen Bauten und für die Offenhaltung des Flussbettes erwachsenen Kosten der Berechnung des künftigen jährlichen Unterhaltungsaufwandes zu Grund zu legen. Das Ergebnis ist folgendes:

Jährlicher Unterhaltungsaufwand

jm für 1 km Flusslänge

km

W utach ......

Schlücht.....

Wiese......

Elz mit Dreisam und Leopoldskanal .    .    .

Kinzig......

Rench......

Murg.......

261,819

Durchschnittlich für 1 km Flusslänge 343 M. Mit dem fortschreitenden Ausbau der Flusskorrektionen wird der Aufwand für die Unter

Flüssen nach der einen oder anderen Seite mehr hervor.

Der ehemals in den breiteren Thalgründen in mehrere Arme getheilte, oft weit im Thal ausschweifende, vielfach gekrümmte Flusslauf ist in ein ungetheiltes Bett mit festen Ufern zusammengefasst. Die Flusssohle, vor der Korrektion in ihrer Höhenlage ebenso veränderlich wie die Richtung des Flusslaufes, abwechselnd tiefe Kolke und hohe Kiesbänke zeigend, ist auf grosse Längen ausgeglichen und fast überall erheblich tiefer gebettet.

Der Schutz g'egen Uferangriff und Ueber-schwemmung ist mit wenigen Ausnahmen in befriedigender Weise erreicht. Ehemals schon bei mässigen Anschwellungen und desshalb oft mehrmals im Jahr überschwemmte und bedrohte Orte sind jetzt vollständig hochwasserfrei oder durch Dämme geschützt und Beschädigungen von Wohnungen und Vorräthen kommen da, wo die Flusskorrektionen durchgeführt sind, nur noch ganz ausnahmsweise vor.

Durch diese Eindämmung der Flüsse ist das im Ueberschwemmungsgebiet gelegene Thalgelände gesichert, ehemals vielfach verödet, nunmehr überall in Kultur genommen.

Die Abflussverhältnisse, nicht nur des Hauptflusses, sondern auch seiner Seitengewässer haben eine durchgreifende Verbesserung erfahren und es ist dadurch die Möglichkeit gegeben worden, versumpfte Flächen zu entwässern, an Trockenheit leidende künstlicher Bewässerung zugänglich zu machen. Diese der Bodenkultur gewonnenen Vortheile haben allmälig eine vollständige Umgestaltung der Verhältnisse bewirkt: der einstmals vom verwilderten Fluss meist in seiner ganzen Ausdehnung beherrschte Thalgrund ist zu fruchtbarem, erst infolge der Flusskorrektionen möglich geworden. Ueberfluthungen und Zerstörungen der Strassen und Hemmungen des Verkehres, die noch im ersten Viertel dieses Jahrhunderts zu häufigen Klagen Veranlassung gegeben, ge-

hören heute zu den seltenen, nur bei ganz un-    Das Alles sind, wenn schon ihr Werth sich

gewöhnlichen Hochwasserereignissen auftretenden ziffermässig nicht darstellen lässt, segensreiche Erscheinungen. Für die Anlage der Eisenbahnen Erfolge einer Staatsfürsorge, wie sie in den Schwarzwaldthälern war die Korrektion der ausserhalb Badens kaum irgendwo Platz

gegriffen hat.

Flüsse nothwendige Vorbedingung.

Die Wutach.

Im Flussbauverband von der oberen Unteregginger Gemarkungsgrenze bis zum Rhein 19,897 km.

Hydrographische Verhältnisse.

Der Flusslauf. — Von den Steilwänden des Seebuck (1448 m ü. d. M.), an der Ostseite des Feldbergstockes, sammeln sich im teldsee (1111 m ü. d. M.) die Quellbäche der Wutach. Der dem See entfliessende Bach führt bis zum Titisee,

erfährt die Wutach nochmals bei Oberlauchringen, von wo sie, grosse Bögen beschreibend, erst westlich, dann (nordwestlich fliesst. Bei der Lauffen-mühle bricht sie letztmals durch Felsen, hier einen

5 m hohen Wasserfall bildend, wendet sich bei Thiengen mit scharfer Biegung wieder gegen Südwesten, welche Richtung sie im wesentlichen bis den er nach etwa 9 km langem, östlich bis nord- ^ ;hrer Mündung }n den Rhein _ , km obe;halb

östlich gerichtetem Lauf durch ein theilweise sumpfiges Hochthal erreicht, den Namen Seebach oder Rothwasser. Der Ausfluss aus dem Titisee

dem schweizerischen Dorfe Coblenz (312 m ü. d. M.) — beibehält.

(846,4 m ü. d. M.) heisst die Gutach; sie umfliesst in grossem Bogen, erst in nordöstlicher, dann südöstlicher Richtung in ziemlich weitem offenem Thal den Hochfirst, von Neustadt abwärts in mehr und mehr sich verengendem Wiesen- und Waldthal. Etwa 7 km unterhalb Neustadt fliesst von rechts die Haslach zu, und hier erst nimmt der Fluss den Namen Wutach an.

Nach kurzer Ausbiegung gegen Osten wendet er sich wieder nach Südosten bis zur Einmündung des Röthenbach und fliesst von hier ab in zahlreichen, meist scharfen Windungen im allgemeinen erst in südöstlicher, von Gündelwangen ab in der Hauptsache in östlicher Richtung durch ein enges, theilweise unzugängliches und auf grössere Erstreckung vollständig unbewohntes Thal, das erst unterhalb der Gauchamündung milderen Charakter annimmt, sich erweitert und zwei kleinen Ortschaften — Aselfingen und Achdorf — Raum

Die Länge des Flusses, vom Austritt aus dem Feldsee gemessen, beträgt 87 km. Von Grimmels-hofen bis Untereggingen bildet die Wutach auf mehrere Kilometer Länge die Landesgrenze zwischen Baden und der Schweiz (Kanton Schaffhausen) und in der Gegend von Weizen liegt die Wutach auf kurze Erstreckung in Schweizerischem Gebiet; sonst gehört sie ganz Baden an.

gewährt.

Abwärts Achdorf, fast im rechten Winkel um-

Die wichtigeren Zuflüsse sind von links; oberhalb Neustadt die vereinigte Joosbach und Langenordnach, bei Neustadt selbst der Reichenbach, oberhalb Kappel der Röthenbach, oberhalb der Wutachmühle die Gaucha, bei Aselfingen das Aubächle, bei Achdorf der Krottenbach und das Schleifenbächle, bei Stühlingen der mit dem Schleitheimerbach vereinigte Zwerenbach, sowie der bei Oberlauchringen einmündende Kothbach; von rechts: die Haslach, der Gausbach, der Merenbach und dann im Unterlauf die bei Thiengen einmündende Steina und unterhalb Thiengen die Schlücht.

Das Flussgebiet der Wutach umfasst bis zum

biegend, zwängt sich die Wutach abermals durch eine enge Felsschlucht und tritt unterhalb Grim- Oberlauchringer Pegel 627 qkm, bis zur Mündung melshofen, südwestliche Richtung einhaltend, in 1138 qkm. Die gemittelte Breite beträgt somit das nun allmälig auf mehrere hundert Meter sich 13,1 km und das Verhältnis dieser letzteren zur erweiternde, durchweg angebaute und ziemlich Länge des Flusslaufes 1 : 6,6. dicht bevölkerte Thal, welches das Randengebirg von den südöstlichen Abdachungen des Schwarz- berg, wo die Gebiete der Dreisam, der Wiese und

der Wutach zusammenstossen, zieht die linkssei-Eine wesentliche Aenderung ihrer Richtung tige Wasserscheide unter vielfachem Wechsel der

Vom Grüble (1471 m ü. d. M.) auf dem Feld

waldes scheidet.

3*

20

Ausser dem Feldsee und Titisee gehören der

meist mehr und weniger ausgedehnte Moorbildungen anschliessen, zum Wutachgebiet.

Die höchsten Erhebungen — über und an der

Richtung über die ohne ausgesprochenen Kamm vom Feldberg gegen Nordosten abfallenden Höhen Schluchsee und mehrere kleinere Seen, an die sich von Hinterzarten, steigt vom Hinterzartener Moor auf die Weisstannenhöhe (1190 m), zieht über den Doldenbühl und Hohlegraben und, eine Strecke weit der^Hochstrasse folgend und auf dem Schwaben- Grenze der Waldregion — sind mit Weidfeld be-stutz ihren nördlichsten Punkt erreichend, auf die deckt; hier finden sich auch jene Hochmoore und Widiwander Höhe (1127 m), welche die Gebiete „Mööser“, wie sie für den höheren Schwarzwald der Wutach und Elz von dem der Donau trennt, charakteristisch sind. Die Einhänge sind fast Von hier an ist die, im wesentlichen gegen Süd- überall bewaldet; nur in den mehr offenen Thälern osten verlaufende Grenze des Wutachgebietes zu- ist der untere Theil von Hutweiden, Wiesen und gleich Wasserscheide zwischen Rhein und Donau. Ackerfeld in Anspruch genommen. Die Thalböden Sie zieht über den Bossenbühl, den Steinbühl und sind grösstentheils mit Wiesen und die Hoch-

die Höhen des Klosterwaldes, dann über Döggingen flächen vorzugsweise mit Ackerfeld bedeckt, auf die Behlaer Höhe, wendet sich südlich auf den

von

Quellen und Oberlauf bis in die Gegend Eichberg und tritt, nun wieder südöstliche Rieh- Gündelwangen liegen im Urgebirg — Gneis und tung verfolgend und das Aitrachthal in ungefähr Granit. Bei Gündelwangen tritt der Fluss auf 703 m Höhe überschreitend, auf den Randen. Auf kurze Erstreckung in das Gebiet der Trias (Muschel-dem Rubis (836,5 m) wendet sich die Hauptwasser- kalk und Keuper) und dann in das des Jura, scheide zwischen Rhein und Donau gegen Nord- welches er zwischen Achdorf und Grimmeishofen osten und das Wutachgebiet grenzt von jetzt an wieder verlässt, um abermals in die Trias einzu-— gegen Osten und Süden — an die Gebiete einer treten, zunächst in den Keuper und dann in den Anzahl kleinerer Zuflüsse des Rheines. Die Wasser- Muschelkalk, in welchem er bleibt, bis in der scheide folgt in südöstlicher Richtung dem Haupt- Gegend von Oberlauchringen das Diluvium des kämm des Hohen Randen, wendet sich auf der Rheines erreicht ist. Bei der Lauffenmühle hat der

Höhe des Langen Randen ostwärts, zieht bis in die Fluss sein Bett nochmals schluchtartig aus dem Nähe von Schaffhausen und dann, erst in südwest- Muschelkalk ausgewaschen.

Dem Urgebirg gehört der ganze nordwestliche

ungefähr ²/₅ des Ge-an; ebensoviel umfassen die Ge-

zu beiden Seiten des Flusses, von Grimmelshofen abwärts dagegen nur auf der linken Seite auf und umfasst zusammen mit tertiären und wenig umfangreichen Diluvialgebilden etwa */₅ des Flussgebietes.

licher und weiterhin in westlicher Richtung, über die niedrigen, längs des Rheines bis in die Gegend von Thiengen sich erstreckenden Ausläufer des Randengebirges.

Rechtsseitig zieht die Wasserscheide vom Feldberg über den Hochkopf (1308 m), die Bärhalde und Schnepfhalde, weiterhin die Höhen des Blasi-waldes, dann durch den Sattel von Häusern, dem Albthal sich nähernd über den Höchenschwan der Berg, den Hungerberg und senkt sich über den gegenüber Coblenz bis an den Rhein vortretenden Aarberg in die Thalsohle.

Zum weitaus grössten Theil — ungefähr +/₅ — gehört das Flussgebiet der Wutach dem Schwarzwald an, der Rest dem Randengebirg mit seinen Ausläufern.

Im Westen und Nordwesten des Gebietes erscheinen den bedeutendsten Erhebungen des Schwarzwaldes angehörende, steil abfallende Ge-birgskämme, die sich in 800 bis 900 m Höhe in plateauartige, sanft geneigte Bildungen mit wellenförmiger Oberfläche und durchfurcht von schlucht-und klammartigen Thälern abdachen. Tief eingeschnittene Thäler und steile Einhänge finden sich auch im Norden und Osten des Gebietes; das Ge-birg erhebt sich aber hier minder hoch und hügelige Bildungen treten in grösserer Ausdehnung auf.

Theil des Wutachgebietes sammtgebietes steine der Trias. Von diesen erscheint der in überwiegendem Masse auf dem rechten Ufer auftretende, die welligen Hochflächen bildende Muschelkalk besonders ausgedehnt. In breitem, ungefähr dem Wutachlauf parallelem Streifen begleitet er den Fluss bis zu dessen Mündung und setzt sich noch weiter abwärts bis in’s Gebiet der Alb fort.

Die Juraformation, welche im Wutachthal mit ihren sämmtlichen Gliedern vertreten ist, tritt von der Wutachmühle abwärts bis unterhalb Achdorf

Bei dem tief eingeschnittenen Lauf treten die untenliegenden Formationen noch auf viel längere Erstreckungen zu Tag, als die Formationen der Oberfläche. So begleitet auch der Granit den Fluss noch weit in die Triasgebilde hinein. Anderseits erscheinen an einzelnen Stellen, so zwischen Stühlingen und Thiengen, schon Tertiärbildungen, namentlich Nagelfluh.

Von Wohnstätten kommen bis in die Gegend

Diese Mannigfaltigkeit der geognostischen Bildungen längs des Wutachlaufes findet ihren von Wutöschingen nur einzelne Häuser in Betracht, deutlichen Ausdruck in den Flussgeschieben, unter während flussabwärts Ortstheile von Ober- und welchen im oberen Theil der im Verband befind- Unterlauchringen sowie von Thiengen in das natürlichen Strecke alle härteren Gesteine der aufge- liehe Ueberschwemmungsgebiet hineingebaut sind, zählten Formationen vertreten sind, während von Oberlauchringen abwärts gegen die Mündung immer häufiger Gerolle von dunklem Alpenkalk

. sich finden.

Das natürliche Ueberschwemmungsgebiet der Wutach ist im Verhältniss zur Länge des Laufes und der Grösse des Niederschlagsgebietes ein sehr beschränktes. Im Ober-und Mittellauf tritt der

Gefällsverhältnisse. Die Fallhöhe der Wutach vom Feldsee (iiii m ü. d. M.) bis zur Mündung in den Rhein (312 m) beträgt rund 800 m und hiernach das gemittelte Gefäll für den 87 km langen Lauf 1:109 oder 0,00918.

Auf den einzelnen Strecken des Flusses ist das

Fluss auf lange Strecken überhaupt nicht über seine Ufer. Erst von Grimmeishofen ab breitet sich relative Gefäll sehr verschieden; es beträgt — das Hochwasser über mehr und minder grosse streckenweise gemittelt —: zwischen dem Feldsee Flächen der zumeist aus Wiesland bestehenden und dem Titisee 1 : 33, zwischen dem Titisee und Thalsohle aus, und von der Verbandsgrenze abwärts Neustadt 1 : 137; in der Gegend von Gündelwan-erreicht das Ueberschwemmungsgebiet—auf kurze gen 1:90, von der Gauchamündung abwärts bis

Strecken durch hochwasserfreies Gelände unter- unterhalb Grimmeishofen 1 : 146 und bei Stühlingen brochen

stellenweise eine Breite von mehreren 1 : 190. hundert Meter, unterhalb Oberlauchringen an der breitesten Stelle eine solche von 700 m.

Die ganze innerhalb der Verbandstrecke in

Für die Verbandstrecke beträgt die Fallhöhe 106 m und das gemittelte relative Gefäll 1 : 188. Von dem ganzen Fall sind indes 17 m an Stau-Betracht kommende hläche — zum überwiegenden werpen und in dem Wasserfall bei der Lauffen-Theil Wiesen — umfasst annähernd:

auf dem linken Ufer 180 ha ,,    ,, rechten „    280 „

zusammen 460 ha

mühle konzentrirt. Die Höhe dieser Getällstufen abgerechnet, ergibt sich das gemittelte relative Gefäll zu 1 : 212. Für einzelne wichtigere Abtheilungen der Verbandstrecke beträgt dasselbe:

Flussstrecke

Länge, auf welche der Fall = 1 m

Fall auf 1 m Länge

Bemerkungen.

Zwischen dem Hallauer Wehr und dem oberen

Unteregginger Wehr..........

Zwischen dem oberen Unteregginger Wehr und

der Unteregginger Brücke....... .

Zwischen dem unteren Unteregginger Wehr und

der Ofteringer Brücke..........

Zwischen der Ofteringer und der Wutöschinger

Brücke...............

Zwischen dem Horheimer Wehr und der Hor-

heimer Brücke............

Unterhalb der Horheimer Brücke......

Zwischen dem Oberlauchringer Wehr und der

Oberlauchringer Strassenbrücke......

Zwischen der Oberlauchringer Strassenbrücke und der Gemarkungsgrenze Ober-Unterlauchringen .

In der Gemarkung Unterlauchringen.....

Zwischen der Steina und der Schlücht .    .    .    .

In der Mündungsstrecke unterhalb der Banschachenbrücke ...............

213

178

186

206

219

225

200

250

280

22 1

0,00469

0,00561

0,00538

0,00472

0,00485

0,00457

0,00444

0,00500

0,00400

0,00357

0,00452

Die Sohle ist streckenweise durch Schwellen befestigt.

Soweit die Sohle mit Schwellen befestigt ist.

22

Die Wasserstandsbewegungen der Wutach werden seit dem Jahr 1830 regelmässig täglich beobachtet, bis 1868 an einem Pegel bei Wut-öschingen, seitdem bei Oberlauchringen, 7,4 km von der Mündung entfernt. Der Nullpunkt des Pegels liegt etwa 0,40 m unter der hier durch eine Sohlenschwelle befestigten Flusssohle und 351,102 m über N. N. Während die Wasserstandsbewegung der Wutach in ihrem jährlichen Verlauf mit jener der anderen Schwarzwaldflüsse im wesentlichen übereinstimmt, indem im Winter und Frühjahr die stärkste, im Hochsommer die schwächste Wasserlieferung stattfindet, sind die Verhältnisse bezüglich der Hochwassererscheinungen andere, in mancher Hinsicht günstiger. Die im oberen Gebiet des Flusses befindlichen Seen und sonstige wasserzurückhaltende Bildungen, die im Mittel- und Unterlauf im engeren Wutachgebiet vorherrschenden jüngeren Gebirgsformationen, welche erheblich aufnahmsfähiger gegen Wasser sind, als das Urgebirg, endlich die einen beträchlichen Theil des Gesammt-gebietes umfassende wellige Hochebene bedingen einen verhältnissmässig günstigen Ablauf der Hochwasser. Dazu kommt, dass das Gebiet des Randen nicht nur geologisch, sondern auch klimatologisch von dem des Schwarzwaldes nicht unerheblich verschieden ist und endlich, dass die bedeutendsten Seitenflüsse der Wutach — die Steina und Schlücht — zugleich diejenigen, welche nach den orogra-phischen und geologischen Verhältnissen ihres Gebietes zur raschen Abführung bedeutender Hochwassermengen besonders vereigenschaftet sind, sich mit der Wutach erst kurz oberhalb der Mündung in den Rhein vereinigen. Die vom Randen kommenden Zuflüsse senden ihre Hochwasser in der Regel zu anderer Zeit als jene vom Schwarzwald und die Flochfluthen der Steina und Schlücht sind meist schon abgelaufen, wenn die Welle des HauptfluSses aus dem oberen Gebiet an ihren Mündungen ankommt.

Indes ist auch bei der Wutach der Verlauf der Hochwasser fast immer ein rascher. Es gilt schon als Ausnahme, wenn aussergewöhnliche Was-% serstände länger als einen Tag anhalten.

Die bedeutendsten Hochwasser

Aus der neueren Zeit sind zu verzeichnen:

Hochwasser von

1869    (November)

1870    (November)

1872    (Mai) .    .

1873    (Januar) .

1875    (November)

1876    (Februar)

1877    (Februar)

1879    (Januar) .

1880    (Oktober)

1882 (November)

1882 (Dezember)

Die Höhe der Hochwasser aus den früheren Jahren ist nicht sicher bekannt. Auch gestatten die Wirkungen der seither vorgenommenen Eindämmungen keine zuverlässigen Vergleiche. Aber auch für die neuere und neueste Zeit begegnet eine Vergleichung Schwierigkeiten, da bei allen grösseren Hochfluthen da und dort Dammbrüche vorgekommen sind. Die grösste Fluthhöhe ist in der Gegend von Oberlauchringen zu 3 m über der Flusssohle anzunehmen.

Höhe am Pegel

. 2,56 m • 2,47 >>

2,44 „

2.20    ,,

2.20    „ 2,80 2,44 2,47 » 2,30 „

2,50 „

seitdem

regelmässige Wasserstandsbeobachtungen gemacht werden

haben stattgefunden: 1831 (Juli), 1833 (Dezember), 1834 (Januar), 1836 (November), 1844

(Februar), 1845 (März), 1849 (Januar, eines der grössten), 1851 (März), 1852 (September), 1855 (September), 1856 (Mai), 1862 (Januar), 1865 (Januar), 1867 (Januar und Februar).

Wassermengen. In der Denkschrift vom Jahr 1863 ist angegeben, dass die Hochwassermenge der Wutach von Untereggingen bis zur Mündung von rund 570 cbm bis zu 1000 cbm*) wachse. Nach den inzwischen gemachten Beobachtungen scheint die Angabe zu gross. Die neuerlichen Ermittlungen und Berechnungen lassen die beim höchsten Wasserstand in der Sekunde abfliessenden Wassermengen annehmen, wie folgt:

von Untereggingen bis zum Kothbach bei Ober-

Es ist somit für den Kothbach und für die Steina eine Hochwassermenge von je 70 cbm, für die Schlücht eine solche von 220 cbm vorausgesetzt.

Hiernach ergibt sich durchschnittlich die von 1 qkm des Niederschlagsg'ebietes in der Sekunde abfliessende Hochwassermenge: beim Oberlauchringer Pegel zu .    .    .    0,67 cbm

an der Mündung zu .    .

Die Wassergeschwindigkeit beim höchsten Stand ist für die Gegend von Oberlauchringen im Mittelprofil zu 6,3 m, über den Vorländern zu 3,4 m>

*) Die Zahlen sind aus dem Niederschlagsgebiet unter der Annahme berechnet worden, dass für x Million Quadratfuss 3 Kubik-fuss oder für 1 qkm 0,90 cbm abfliessen, eine Voraussetzung, die für die Verhältnisse des Wutachgebietes zu ungünstig erscheint.

lauchringen........

vom Kothbach bis zur Steina .

.    .    0,69    „

bauten war in der Hauptsache im Jahr 1835 voll-Hoclnvasserdämme waren bis dahin nur

die mittlere Geschwindigkeit im ganzen Querprofil zu rund 5,50 m berechnet worden.

Die sekundliche Niedemvassermenge beträgt annähernd bei Ofteringen 3 cbm, unterhalb der Schlücht 4 cbm.

Baugeschichte.

Im Anfang dieses Jahrhunderts befand sich die Wutach längs des gegenwärtig im Verband befindlichen Laufes noch in vollständig ungeregeltem und verwahrlostem Zustand. Nur auf wenigen kurzen Strecken hatte der Fluss ein geschlossenes Bett; meist war er in mehrere Arme getheilt, die in vielfachen Windungen das Thalgelände durchzogen und mit den inselartig von ihnen umschlossenen, ganz öden oder mit dürftigem Weidenwuchs bedeckten Kiesbänken — sogenannte Grie-ner — auf grössere Erstreckungen eine Breite von mehreren hundert Meter einnahmen. Dies war namentlich der Fall zwischen Wutöschingen und Horheim, oberhalb Oberlauchringen, zwischen hier und Unterlauchringen und bei Thiengen.

Das Ufergelände war dem Angriff des Flusses und der Ueberschwemmung schutzlos preisgegeben, dessen landwirthschaftliche Benützung daher häufig sehr erschwert oder ganz unmöglich. Die meisten der im Thal gelegenen Ortschaften wurden bei Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen und bei einzelnen derselben, wie bei Ofteringen, Wutöschingen, Ober- und Unterlauchringen kamen nicht selten Wohnstätten in Gefahr. Der Verkehr war häufig gehemmt oder ganz unterbrochen, zumal zwischen den auf verschiedener Seite des Flusses gelegenen Ortschaften.*) Wehre und Brücken waren bei jeder grösseren Anschwellung bedroht und eine geordnete Benützung des Wassers zur Wiesenbewässerung und zu gewerblichen Zwecken war kaum möglich.

Was die Vornahme umfassender Besserungs-massregeln überaus erschwert oder geradezu unmöglich gemacht hatte, war der Umstand, dass der Fluss in seinem Lauf von Untereggingen ab mehrere Hoheitsgebiete durchzog. Es gehörten nämlich Untereggingen, Ofteringen und Horheim zu Fürstenberg, Degernau, Wutöschingen, Schwerzen, Ober- und Unterlauchringen und Thiengen zu Schwarzenberg und Gurtweil zu St. Blasien. Sofort nach dem Anfall dieser Gebiete an Baden

*) Bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts bestanden noch keine Brücken. Der Verkehr wurde durch Fürthen vermittelt, welche — wie bei Ofteringen und Schwerzen — bis in den Anfang dieses Jahrhunderts in Benützung waren.

hat Tulla eine vollständige Korrektion der Wutach vorgeschlagen. Die Arbeiten wurden jedoch erst begonnen, nachdem infolge des Ediktes von 1816 die Wutach von Degernau abwärts bis zum Rhein in den Staatsflussbauverband aufgenommen worden war. Sie bezogen sich zunächst auf die Herstellung* eines regelmässigen, geschlossenen Laufes; dessen Richtungslinie -— im wesentlichen übereinstimmend mit der jetzt bestehenden — wurde im Anfang der 1820 er Jahre festgelegt.

Im Jahre 1821 wurde auch die Gemarkung Ofteringen aus Anlass bedeutender Verheerungen durch ein ausserordentliches Hochwasser und Bedrohung verschiedener Häuser dieser Gemeinde, namentlich der Reuenthaler Mühle, in den Flussbauverband einbezogen und dieser umfasste nun an der Wutach eine zusammenhängende Flussstrecke von 15,7 km Länge.

Die Ausbildung des neuen Laufes und die Befestigung der neuen Uferlinien durch Faschinenzogen.

in ganz beschränktem Umfang zur Ausführung gebracht worden. Dagegen war schon im Anfang der 1820 er Jahre im Weg des Uebereinkommens mit den Wutachgemeinden festgesetzt worden, dass beiderseits des Flusses ein Geländestreifen von 9 bis 12 m Breite — der sogenannte Flusshaag — von allen Ansprüchen von Privaten und Gemeinden für alle Zukunft befreit sein und bleiben solle, lediglich als Fiussgelände zu betrachten und mit Weiden zu bepflanzen sei.

Die Erfahrung hatte aber gezeigt, dass der Bestand des Korrektionswerkes sowohl, als der Schutz des Thalgeländes gegen Ueberschwemmung eine Eindämmung des Flusses unabweislich noth-wendig machten, und zu dieser wurde denn auch in den 30 er Jahren geschritten. Die Dämme kamen jedoch anfangs nur nach Massgabe des augenblicklich hervortretenden Bedürfnisses und mit Rücksicht auf die im Fluss vorhandenen Geschiebeablagerungen , deren Material in die Dammlinien verbracht wurde, stückweise und nicht in genügender Höhe und Stärke zur Ausführung. Häufige Unterbrechungen im Dammbau waren veranlasst durch ausserordentliche, namentlich im 5. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts stattgehabte Hochwasser.*)

Infolge einer im Jahr 1848 aufgetretenen Hoch-fluth, wobei die Gemaikung Untereggingen schwer

*) Das Hochwasser vom Januar 1849 hatte ausser zahlreichen anderen Beschädigungen 21 Dammbriiche mit einer Gesammtlänge von mehr als 2000 m im Gefolge.

geschädigt worden war, wurde auch diese Gemarkung in den Flussbau verband aufgenommen und dieser erstreckt sich seitdem auf 19,897 km des Wutachlaufes.

Aus Anlass der Eindämmung der Wutach wurde in den Jahren 1852/53 auch der bei Oberlauchringen einmündende Kothbach regulirt.

Im Anfang der 1860 er Jahre war die Eindämmung des Flusses, soweit solche damals als noth-wendig erschien, in der Hauptsache vollzogen. In der Folge mussten aber in verschiedenen Gemarkungen auf Grund der bei den Hochwasserereignissen gemachten Erfahrungen noch Erhöhungen und Verstärkungen der Dämme vorgenommen werden.

Die Abkürzung und Einschränkung des Flusslaufes und die nachfolgende Eindämmung bewirkten schon in den 1840 er Jahren auf verschiedenen Strecken erhebliche Vertiefungen der Sohle. Da infolge davon die Uferbauten unterspült wurden, | die Ufer selbst einbrachen, so schritt man im Anfang der 1850 er Jahre zuerst bei Oberlauchringen dazu, die Sohle nach einer bestimmten, verglichenen Höhenlage durch Querschwellen festzulegen. Gleichzeitig begann man mit der Umwandlung der aus Faschinen hergestellten Uferbauten in solche von Stein und die Herstellung von Sohlenschwellen und von Steinuferbauten nimmt in den zwei Jahrzehnten von 1850 bis 1870 die Hauptthätigkeit an der Wutach in Anspruch.

In der ersten Hälfte der 1870 er Jahre kamen aus Anlass des Baues der Wutachthalbahn eine Verlegung* des Flusses bei der sog. Fluhhalde auf den Gemarkungen Ofteringen und Degernau und einige Verbesserungen am Flusslauf auf den Gemarkungen Untereggingen und Wutöschingen zur Ausführung.

Der Faschinenbau ist indes neben dem Steinbau noch bis in die Mitte der 1870 er Jahre beibehalten worden, weil man infolge unzweckmässiger Ausführung und der Verwendung geringer Kalksteinsorten mit den Steinbauten hier und da keine guten Erfahrungen gemacht hatte.

Auch die bisher ausgeführten Sohlenschwellen hatten sich nur in einzelnen Flussstrecken bewährt; häufig vermochten sie selbst da, wo sie als »definitive Schwellen« hergestellt worden waren, dem Hochwasser gegenüber nicht Stand zu halten; sie wurden in grösserer Anzahl abgetrieben und gaben so Veranlassung zu bedeutenden Vertiefungen der Sohle, Ufer- und Vorlandzerstörungen und selbst Dammbrüchen.

In besonders augenfälliger Weise traten diese Misserfolge bei den Hochfluthen der Jahre 1876

und 1877 hervor. Sowohl für die Sohlen- als die Uferbefestigung hatten sich die Holzbauten schlecht bewährt; auf lange Strecken waren die Ufer-faschinate abgetrieben oder unterspült; ganze Reihen von Sohlenschwellen waren verschwunden. Anderseits hatten sich Steinbauten, da wo sie an der richtigen Stelle zur Anwendung kamen und unter Verwendung ausgewählten Materiales sorgfältig hergestellt worden waren, sehr gut erhalten. Angesichts dieser Erfahrungen entschloss man sich im Jahr 1877, den Faschinenbau vollständig aufzugeben, bezw. denselben nur noch für Leitwerke und einstweilige Schutzwehren in Anwendung zu bringen, die Ufer mit ausgewähltem Steinmaterial auszubauen, sodann das bisherige System der Sohlenbefestigung zu verlassen und, da man vor den grossen Kosten und anderen Schwierigkeiten, welche eine durchgreifende Erweiterung des Fluth-profiles verursacht hätte, zurückschreckte, unter Beibehaltung des bestehenden Profiles dem Einwühlen des Flusses in die Sohle und der fortschreitenden Vertiefung der letzteren durch Einbauen massiver steinerner Schwellen in Form von Abstürzen (Wehre) zu begegnen. Die alsbald in Angriff genommenen und in den folgenden Jahren lebhaft betriebenen Arbeiten wurden im Oktober 1880 durch ein abermaliges bedeutendes Hochwasser, das mehrere Dammbrüche, Ufer- und Vorlandzerstörungen zur Folge hatte, unterbrochen. Die Wiederherstellung der neuerlichen Schäden war kaum vollzogen, als die Hochwasserereignisse des Jahres 1882 mit ihren umfangreichen Verheerungen eintraten. Die früheren Erfahrungen hinsichtlich der Sohlen- und Uferbefestigung wurden durch diese neuen Ereignisse bestätigt, zugleich aber auch die Nothwendigkeit der Vergrösserung des Hochwasserprofiles der Wutach an verschiedenen Stellen des Flusses, sowie einer ausgiebigeren Sicherung der Vorländer durch Traversen erwiesen. In Verbindung mit den Wiederherstellungsarbeiten in den Jahren 1883 und 1884 wurden desshalb ausgiebige Profilerweiterungen in mehreren Strecken, theils durch Abhub der Vorländer, theils — wie bei Wutöschingen, zwischen Ober- und Unterlauchringen und bei Thiengen — durch Zurückversetzung der Dämme, namentlich in den convexen Bögen, vollzogen und in den Vorländern kamen zahlreiche Steintraversen zur Ausführung'. Dagegen wurde von der weiteren Ausbildung künstlicher Sohlenbefestigungen vorerst abgesehen.

Wesentliche Verbesserungen an der Wutachkorrektion sind endlich in den letzten Jahren da

wordenen Erhöhung und Verstärkung ist die Dammkrone 2,40 m breit angelegt worden.

durch geschaffen worden, dass an Stelle der vom Hochwasser zerstörten, gewerblichen und industriellen Zwecken dienenden Wehre, ebenso wie der zerstörten hölzernen Jochbrücken, solid und zweckmässig, mit besonderer Rücksicht auf die Abflussverhältnisse erbaute Anlagen erstellt worden sind.

Bauweise.

Die Sohlenschwellen sind in verschiedenen Formen zur Ausführung gekommen. Ihrem ursprünglichen Zweck, „die ausgelaufene Flusssohle auf die verglichene normale Höhe zu heben“, entsprechend wurden sie zunächst als provisorische Bauwerke nur aus Faschinen hergestellt. Wenn der Zweck erreicht war, ebenso wenn die auf normale Höhe vertiefte Sohle an weiterem Aus-

Die planmässige Korrektion der Wutach begann mit der Herstellung des neuen Flusslaufes;

laufen verhindert werden sollte, wurden sogenannte definitive Schwellen hergestellt. Ein normal zur Flussrichtung über ein Faschinenfundament ge-kleinere Durchstiche durch die vom tluss selbst legter Holzholm wurde mit eichenen Nadeln in geschaffenen Kiesablagerungen, normal oder in- der Sohle befestigt. Anschliessend an denselben - klinant angelegte Faschinensporen — sogenannte wurden flussaufwärts noch ein Pflasterstreifen, fluss-

Ankersporen — und Faschinenabschlusswerke über abwärts eine Abfallpritsche aus Felsstücken einalte Flussarme waren die hierbei vorzugsweise in gelegt. Der Abstand dieser Schwellen wechselte Anwendung gekommenen Bauausführungen.

zwischen 12 und 30 m.

/ Die Köpfe der Sporen, bezw. deren Flügel wurden

Diese

letzteren erhielten zur Beschwerung eine pflasterartige Steinablage.

Die Steinuferbauten an der Wutach wurden

Bei der Herstellung der Uferbauten ist man in der jüngsten Zeit dazu übergegangen, zunächst für die wichtigste Flussstrecke in den Gemarkungen Ober- und Unterlauchringen und Thiengen Kalk

Die in neuerer Zeit ausgeführten 0,80 bis 1,20 m wenn die Verlandung hinter der neuen hohen Absturzschwellen sind aus Mauerwerk mit Uferlinie genügend vorgeschritten war, durch Fa- 8 m langer Abfallpritsche hergestellt, schinenstreichbauten zusammen gehängt.

steine auszuschliessen und den ungleich dauer-- sogenannte Streichschwellen, aufgesetzt, später | hafteren Granit zu verwenden, aber, da dieses System bei fortschreitender Sohlen-

anfänglich auf in die Sohle eingelegte Langhölzer,

Vertiefung sich nicht bewährte, mit 0,60 bis 0,80 m unter die verglichene Sohle reichender Funda-mentirung ausgeführt. Die Böschungsanlage der Uferbauten ist in der Regel 1¹/₂ bis 2fach, ausnahmsweise ifach. Fast durchgehends ist an die Pflasterböschung ein ein Meter breites Kronenpflaster angeschlossen.

Die dem früheren Flusshaag entsprechenden Vorländer waren anfänglich zum Schutz gegen Auskolkung und zur Sicherheit für die Dämme mit Faschinentraversen durchzogen und bis in die

Die Abmessungen des Querprofiles der Wutachkorrektion sind nicht von vornherein in ¹ systematisch einheitlicher Weise bestimmt worden. Die Breite des nicht eingedämmten Flusslaufes war anfänglich zu 24 m festgesetzt, wurde aber später bei beginnender Eindämmung durchgehends vermindert. Die Eindämmung selbst erfolgte in der Weise, dass die Binnenkante der Dämme mit der Grenze des von Anfang an bestimmten Flusshaages zusammenfiel. Es blieb damit eine Vorlandbreite von 7 bis 8 m.

Als die Erfahrungen der 1830 er und 1840 er

neuere Zeit mit Weiden bepflanzt. Mit der all-mäligen Entfernung der Weiden, die vielfach Jahre das gewählte Hochwasserprofil als zu klein

mächtige und unregelmässige Auflandungen erzeugt und zu den schädlichsten Profilverengungen Anlass gegeben hatten, wurden die Vorländer regulirt, mit Rasen angelegt und nach Bedürfniss mit Steintraversen durchzogen.

erwiesen hatten, wurde zur rechnungsmässigen Ermittlung von Normalprofilen auf Grund der aus dem Niederschlagsgebiet berechneten Hochwasser

mengen geschritten.

Die hiernach erforderliche, sehr bedeutende Die Wutachdämme sind fast ausnahmslos aus Erweiterung des bisherigen Profiles wurde — unter den Flussgeschieben hergestellt, welchen eine Beibehaltung der Breite — lediglich durch Erhöhung Schicht guten Bodens aufgelegt wurde. Sie erhielten der Dämme hergestellt, deren Krone nun 0,6 m beiderseits it/₂ fache Böschungsanlage und 1,80 m über das höchste Wasser gelegt ward. Erweite-breite Krone. Bei der später nothwendig ge- rungen des Flussbettes und insbesondere des

Fluthprofiles sind — beschränkt auf solche Strecken, das Bedürfniss dringend hervorgetreten war — erst aus Anlass der jüngsten Hochwasserereignisse zur Ausführung gekommen.

wo

Für einige der wichtigsten Flussstrecken sind die Form und die Hauptabmessungen des Querprofiles aus der nachstehenden Darstellung zu entnehmen.

P’lussstrecke

Zwischen Horheim und Oberlauchringen.    .    .

Zwischen Ober- und Unterlauchringen (km 7,06) Bei Unterlauchringen .    .

Dammkrone

der Vor- der Vor- über Flusssohle

Breite Höhe Bö-    Breite Steigung

schung der Uferbauten    bauten    länder    länder

der

Fluss

sohle

16,0

20,0

2 1,0

Kosten und Nutzen.

der Ufer-

1 6,o*)

Y22,0

x4>5

Aufwand bis 1887. — Für den im Verband

befindlichen Wutachlauf sind in dem 45jährigen Zeitraum von 1842 bis 1886 aufgewendet worden: a) Für gewöhnliche Unterhaltung und für Neubauten .    .

b) Für FlochWasserschäden .    .

155 310 M. 37° ²9² ,,

zusammen 1 525 602 M.

33 902 „

Im Durchschnitt jährlich

Die in der gleichen Zeit von den Wutachgemeinden geleisteten Flussbausteuern und Fluss-und Dammbaubeiträge belaufen sich auf 16g 041 M. oder ii,i°/o des Gesammtaufwandes.

Gegenwärtiger Stand der Bauten. Der im

Verband befindliche Wutachlauf ist mit Ausnahme weniger kurzer Strecken, deren natürliche Verhältnisse flussbauliche Arbeiten unnöthig machen, durchweg geregelt, eine hochwasserfreie Begrenzung des Profiles ist jedoch nicht überall vorhanden. So fehlen die Dämme von der oberen Verbandsgrenze bis Degernau auf dem linken Ufer vollständig, auf dem rechten Ufer sind sie nur soweit erstellt, als dies mit Rücksicht auf die Orte Untereggingen und Ofteringen und die tiefliegenden Gemarkungstheile nothwendig erschien. An einzelnen Punkten bildet das natürliche Gelände

selbst die hochwasserfreie Begrenzung. Im Uebri-

allerdings in über die Ufer aus-

gen kann das Hochwasser unschädlicher W eise

Von Degernau abwärts (bei der soge-

treten.

nannten Fluhhalde beginnend) besteht auf dem

*) 1 = linksseitig; r = rechtsseitig.

Bö- Breite schlingen der der Damm-Dämme kröne

Bemerkungen.

0/

/ 0

io

4,°

12

CM

1 io

4,°

4>°

K)

Starker, nach links konvexer Bogen

linken Ufer ein zusammenhängendes Dammsystem bis zum Horheimer Wehr. Von da bis unterhalb der Horheim-Schwerzener Brücke ist der Fluss so tief in das natürliche Gelände eingeschnitten, dass eine Eindämmung überhaupt nicht nothwendig ist. Eine solche beginnt erst — und nun beiderseits — zwischen der genannten Brücke und dem Oberlauchringer Wehr und setzt sich von hier abwärts fort bis zum Wehr der Lauffen-mühle.

Auf kurze Erstreckung ober- und unterhalb der Steinamündung ist die Wutach beiderseits, vom oberen Thiengener Steg abwärts bis zum Kaltenbach und bei der Schlüchtmündung auf dem rechten Ufer eingedämmt. Unterhalb der Bannschachenbrücke ist eine Eindämmung nicht mehr vorhanden.

Die ganze Verbandstrecke lässt sich mit Rücksicht auf den baulichen Zustand in folgende drei Abtheilungen eintheilen:

1. Von der oberen Verbandsgrenze bis Horheimer Wehr, km 19,897—12,439, Länge 7,458 km. Die Abtheilung hat einen zusammenhängend regulirten Lauf, aber nur unvollständige, theils natürliche, theils durch Dämme bewirkte hochwasserffeie Begrenzung.

Wehr

zum

2. Vom

bis zum

Horheimer

Lauffenmühlewehr, km 12,439—4,609, Länge 7,830 km. Diese Abtheilung ist bei durchweg korri-girtem Lauf nach dem Doppelprofil ausgebildet und theils durch das natürliche Gelände, theils durch Dämme hochwasserfrei begrenzt.

3. Vom Lauft enmühlewehr bis zum Rhein, km 4,609 — 0,000, Länge 4,609 km. Der

hier grösstentheils regulirte Lauf hat nur unvoll- j Ufersicherungen und Dämme sind nach dem Stand

ständige hochwasserfreie Begrenzung.

Die in den 3 Flussabtheilungen vorhandenen zusammen gestellt:

auf 1. Januar 1887 in der nachfolgenden Tabelle

Dämme

Ufersicherungen

O.-Z.

Bezeichnung der Flussabtheilung¹

Ufer

mauern

Abge-

pflasterte

Bauten

Deckungen mit losen Steinen

Holzbauten (fa-schinate, Senkwürste, Berauhwehrungen)

Ohne künstliche Sicherung

Quer-,

Parallel- Flügel-, Feld-Orts-dämme u. dgl.

dämme

dämme

I Von der oberen Verbandsgrenze bis zum Horheimer Wehr .    .

II Vom Horheimer- bis zum Lauffen-

mühlewehr........

III    Vom Lauffenmühlewehr bis zum

Rhein .........

449

44

54

5253    3157    4192    98    5773

7607    2524    4617    834    9193

772

92

1343    3480    4125    3013

zusammen

547

12952

7024 12289    5057 ¹7979

903

Kostenberechnung für den Ausbau. Soweit es neten nicht in Vergleichung gesetzt werden, denn sich um die Herstellung des neuen Flusslaufes und der Voranschlag vom Jahr 1863 bezog sich nicht dessen Eindämmung handelt, ist das Korrektions- auf einen Ausbau der Korrektion im heutigen werk schon seit Jahren in der Hauptsache vollendet. Sinn, sondern lediglich auf die Vervollständigung Allein es bedarf noch mehrfacher Verbesserungen der damals vorhandenen, provisorischen Ufersiche-und der Befestigung des Geschaffenen; und es rungen und Sohlenschwellen.¹) Erst die in den wird noch eine jahrelange Thätigkeit erfordern, folgenden Jahren — nachdem sowohl die Einum den Zweck des Unternehmens so vollkommen dämmung als die Sohlenbefestigung im wesent-und dauernd, als es die natürlichen Verhältnisse liehen vollendet und zur Wirkung gekommen war ermöglichen, zu sichern. Die Arbeiten, welche — gemachten Erfahrungen haben gezeigt, dass noch zu vollziehen sind, bestehen im Versichern unter den an der Wutach bestehenden, theilweise einiger Sohlenbefestigungen durch stärkere Kon- durch die Korrektion wesentlich geänderten Ver-struktionen, im Ersatz der Uferfaschinate durch hältnissen F'aschinenbauten nicht genügen, um Steinbauten, in der Verbesserung der Abflussver- den Bestand der Korrektion auf die Dauer zu hältnisse durch Reguliren und Tieferlegen der sichern, dass vielmehr ein nachhaltiger Erfolg nur Vorländer, und ausgiebiger Befestigung der letzteren von soliden Bauherstellungen zu erwarten ist. durch Steintraversen.

Kostenberechnung für die gewöhnliche Unter-

Die Kosten, welche durch diese Arbeiten verursacht werden, setzen sich zusammen wie folgt: haltung. Was im allgemeinen Theil angeführt, dass

1.    Für ausgiebigere Sicherung von    es nidlt möglich, die Kosten der gewöhnlichen

Sohlensehwellen....... 4000 M. Unterhaltung der Flusskorrektionen zur Zeit zum

2.    Für Umwandlung provisorischer    voraus SIcher zu berechnen, trifft für die Wutach

Ufersicherungen in Steinbauten,    desshalb m besonderem Mass zu, weil hier in den

Herstellung neuer Ufersicherungen 130 900 „ letzten 5 Jahren, m denen man bemüht war, hierin

3.    Für Regulirung der Vorländer und    Erfahrung zu gewinnen, infolge der vorangegan-

Befestigung derselben mit Steintra-    8'enen Hochwasserschäden ausserordentliche Ver-

versen .    ₉. IOO hältnisse Vorlagen. Es darf jedoch auch hier an

zusammen 160000 M.

genommen werden, dass die Unterhaltungskosten

nicht höher werden, als die bisher hierfür aufge-In der Denkschrift von 1863 ist der für die wendeten Beträge.

Fertigstellung der Wutachkorrektion noch erfor-

derliche Aufwand zu rund 72 000 M. angegeben. Diese Summe darf indessen mit der oben berech-

10 000 M.

400 „

200 „

Erfolge. Das mit der Wutachkorrektion an- Störung und Ueberfluthung, gestrebte Ziel ist im wesentlichen erreicht worden. ^6° ha, im Durchschnitt für 1 ha Der vom Fluss in Anspruch genommene Theil des Thalgrundes hat gegen früher eine .sehr erhebliche Beschränkung erfahren. So hatte vor der werke mindestens Korrektion die Wutach mit ihren Armen, Kiesbänken und Oedflächen von der Reuenthaler Mühle

Ziffermässig berechnen sich diese Vortheile annähernd wie folgt:

Landgewinn auf der Strecke ; von Ofteringen bis Unterlauchringen 72,4 ha, im Durchschnitt 1500 M. für

1 ha, somit im ganzen......

Landgewinn oberhalb Ofteringen und auf Gemarkung Thiengen, für welche Strecken genauere Aufnahmen aus früherer Zeit nicht vorliegen,

533 ,, schätzungsweise........

660 000 ,,

Million

Diese Kosten berechnen sich:

1.    Für Instandhaltung des Flussbettes, der Ufer, Vorländer und Dämme .

2.    Für Geräthschaften, Bauhütten und

Magazine..........

3.    Für Pegel und Festmarken, Vermes

sungen, hydrometrische Arbeiten und Verschiedenes........

zusammen 10600 M.

Durchschnittlich für 1 km Flusslänge .

bei Ofteringen bis Unterlauchringen ein Gebiet von rund 92 ha eingenommen; gegenwärtig umfasst der Flusslauf zwischen den Uferrändern gemessen nur 19,6 ha und die beiderseitigen Vorländer und Dämme beanspruchen eine Fläche von 23,9 ha. Es sind somit, wenn die letztere, fast überall zur Grasnutzung dienende Fläche mit in Betracht gezogen wird, an kulturfähigem Gelände in der gedachten Thalstrecke 72,4 ha unmittelbar gewonnen worden.

Durch die Korrektion sind aber noch die dem Fluss benachbarten Geländezonen gegen Abschwemmung, Verschüttung durch Geröll und schädliche Ueberfluthungen, wie sie früher schon bei gewöhnlichen Anschwellungen der Wutach eingetreten sind, sicher gestellt, und für die in der Thalsohle liegenden Wiesen ist eine regelmässige Bewässerung ermöglicht.

Die im Thal vorhandenen kleineren Wasserwerke, sowie die vier grösseren Fabriken, welche zusammen ungefähr 30 m Getäll und 800 Pferdekräfte ausnützen, haben infolge der Korrektion des Flusses einen ungestörten Genuss der Wasserkraft erlangt.

108 600 M.

40 000 ,,

Werthsteigerung des Geländes infolge der Sicherung gegen Zer-

rund

1000 M., somit

Werthsteigerung der Wassser-

200 000 „ zusammen 1 008 600 M.

Mit dieser Summe von über Mark ist freilich der für die Korrektion entstandene und für deren Vollendung weiterhin entstehende Aufwand noch nicht erreicht. Wenn man aber weiter berücksichtigt, dass ohne die Wutachkorrektion die Orte Ofteringen, Wutöschin-gen, Unterlauchringen und Thiengen mit einzelnen Häusergruppen, Oberlauchringen aber fast voll-sändig der unmittelbaren Gefahr der Ueberschwem-mung und Zerstörung ausgesetzt wären, dass durch die Korrektion des Flusses der Verkehr im Wutachthal in hohem Mass erleichtert und gesichert, auch geradezu erst ermöglicht worden ist, dass hierdurch und durch die geordnete und gesicherte landwirtschaftliche Benützung des Thalgeländes sehr wesentliche Vorbedingungen für den allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung der Gegend geschaffen und dieser damit Vorteile zugewendet worden sind, welche zweifellos den oben in Zahlen dargestellten an Bedeutung nicht nachstehen, so stellt sich die Wutachkorrektion als ein Unternehmen dar, dessen Erfolge mit den dafür aufgewendeten und noch aufzuwendenden Kosten gewiss in günstigem Verhältniss stehen.

¹

Ausser einigen kleineren Arbeiten waren vorgesehen rund 7x00 lfd. m Faschinenbauten, 2900 cbm Bruchsteine zu deren Abdeckung und 80 Stück neue Sohlenschwellen.

4¹

Die Schlücht.

3,772 km.

Im Flussbauverband von der Gemarkungsgrenze Gutenburg-Gurtweil bis zur Mündung

zur

sowie zur Wiesen-

Hydrographische Verhältnisse.

Die Schlücht, der bedeutendste Nebenfluss der Wutach, entströmt dem etwa 2 km oberhalb dem Dorf Grafenhausen (914 m ü. d. M.) gelegenen »Farb-weiher«, der durch einige kleine, von den moorigen Höhen des Aelple und des Glasbühl kommende Gewässer gespeist wird. In engem, anfangs von niedrigen Hügeln, weiterhin von steil ansteigenden, ziemlich hohen Bergwänden begrenztem Wiesenthal fliesst die Schlücht in südöstlicher Richtung bis gegen Uehlingen, wo das Thal sich erweitert, wendet sich in weitem Bogen gegen Südwest und tritt bei Riedersteg in eine enge Felsschlucht. Zwei Kilometer unterhalb nimmt sie von rechts den ersten nennenswerthen Zufluss, die Mettma, und nach weiterem 3,50 km langem Lauf bei Witz-nau ebenfalls von rechts die dem Schluchsee ent-fliessende Schwarza auf.¹)

Von Witznau ab, von wo das enge Thal allmälig milderen Charakter annimmt, fliesst die Schlücht in südlicher Richtung, nimmt unterhalb Gutenburg den Haselbach auf und tritt bei Gurtweil in ein mehrere hundert Meter breites, beiderseits von steilen Geröllterrassen begrenztes Erosionsthal, welches sie in etwa 3 km langem Laut durchzieht, um sich 1200 m oberhalb der Mündung der Wutach in den Rhein mit dieser zu vereinigen.

Die Gesammtlänge des Schlüchtlaufes beträgt 26,7 km.

Das Niederschlagsgebiet umfasst eine Fläche von rund 2 30 qkm — im wesentlichen wellig-hügeligesHochland ohne eigentliche Gebirgskämme, in welches die schlücht- und klammartigen Thäler der Schlücht und ihrer Neben bäche als Gebirgs-aufrisse tief eingeschnitten sind.

Von dem Flussgebiet entfallen ungefähr gleiche Antheile auf landwirthschaftliches Kulturland und auf Wald. Letzterer fehlt nirgends an den steilen Thalhängen und den diesen benachbarten Partien der Hochfläche.

Der weitaus grösste Theil des Gebietes gehört dem Urgebirg — Granit und Gneis — an. Im Quellbezirk findet sich auf den Höhen vereinzelt Buntsandstein und im Mittel- und Unterlauf Muschelkalk — auf dem linken Ufer von Birkendorf, auf dem rechten von Gurt weil abwärts. Die Sohle des Schlüchtthales vom Austritt des Flusses aus der engen Schlucht bis zur Wutach ist aus Diluvial-geröllen gebildet.

Das Gefäll der Schlücht ist ebenso wie das der Nebenbäche im ganzen Lauf sehr beträchtlich. Die Fallhöhe vom Farbweiher bis zur Wutach beträgt 598 m, das gemittelte relative Gefäll für den ganzen Lauf rund 1 : 45. Es ist am stärksten im Mittellauf; noch im Unterlauf beträgt es wenig unter 2 Procent.

Der Schlücht kommt, weit mehr als jedem anderen Schwarzwaldfluss, der Charakter des Wildwassers zu, — so auch in der Wasserstandsbewegung.

Wochenlang führt sie kaum so viel Wasser, als zum Betrieb der wenigen, im unteren Thal gelegenen kleinen Werke bewässerung erforderlich ist. Starke Gewitterregen oder rasch eintretendes Thauwetter mit Regenfall vermögen den Fluss in wenigen Stunden zum reissenden Waldstrom anzuschwellen, der noch innerhalb der Verbandstrecke Geschiebeblöcke von über 500 Kilogramm fortwälzt. Immer ist der Verlauf der Schlüchthochwasser ein sehr rascher, meist nur wenige Stunden andauernd. Desshalb sind auch Wasserschutzarbeiten in der Regel erfolglos. Aus der neueren Zeit sind zu verzeichnen: die Hochwasser vom Januar 1862 und März 1876, vom Februar 1877, vom Oktober 1880 und vom Dezember 1882.

Auch die Eisgänge an der Schlücht sind oftmals nicht unbedeutend.

Die grösste Wassermenge kann auf etwa

220 cbm in der Sekunde angenommen werden, Gurtweiler Mühlwehr bis zur Mündung bearbeitet, entsprechend einer sekundlichen Abflussmenge für Die Kosten waren zu 72000 M. berechnet.*)

Zur Ausführung kam es aber nicht und nur Das natürliche Ueberschwemmungsge- in der Nähe der Landstrasse ist der Fluss auf kurze bi et ist im ganzen Oberlauf bis Gurtweil ein sehr Erstreckung gerade geleitet worden, beschränktes. Erst von hier abwärts liegt das    Durch das Flussbauedikt von 1816 wurde die

Ufergelände beiderseits des Flusses ausschliess- Schlücht von der Gutenburg-Gurtweiler Gemar-lich aus W iesen bestehend auf grössere Aus- kungsgrenze abwärts in den Flussbauverband auf-dehnung im Bereich der Hochwasser.

getieft. Bei jedem Hochwasser bildeten sich neue Rinnsale und neue Kiesablagerungen, und der Fluss beherrschte auf etwa 3 km Länge ein Gebiet von untere Brücke wieder ernstlich vom Fluss bedroht durchschnittlich 100 m Breite. In der Nähe der wurden, an der Korrektion des letzteren mit einem Mündung in die Wutach, wo die Schlücht von der Staatszuschuss sich zu betheiligen. Es wurde auch alten, von Basel nach Konstanz führenden Post- ein Entwurf bearbeitet, welcher die Kosten der

qkm des Niederschlagsgebietes von 0,96 cbm.

Baugeschichte.

Während die natürlichen Verhältnisse des Schlüchtthales oberhalb Gurtweil einen Beharrungszustand aufweisen und hier auch seit Jahrhunderten wesentliche Veränderungen des Flussbettes nicht eingetreten und Schutzbauten nicht nothwendig geworden sind, war noch vor wenigen Jahrzehnten das untere Schlüchtthal der Schauplatz grosser Verheerungen durch die häufigen Hoch-fluthen.

Kurz nach dem Austritt aus dem engen Thal theilte sich der Fluss in mehrere Arme, die in Windungen den Thalboden durchzogen. Das Flussbett war kaum in das natürliche Gelände eingenommen. Aber schon im Jahr 1822 erfolgte die Wiederausscheidung aus dem Verband, „weil ein allgemeines Interesse nicht vorhanden sei“ und weil man auch der Ansicht war, die Uferanstösser selbst könnten die durch den Fluss bedingten Nachtheile von sich abwenden. In den Jahren 1816 bis 1822 sind auf den Schlüchtbau 6782 M„ vorzugsweise zum Schutz der Landstrasse und der in dieser stehenden sogenannten unteren Brücke verwendet worden. Von einer eigentlichen Korrektion war keine Rede.

Bald nach dem Ausscheiden aus dem Verband verschlimmerte sich der Zustand der Schlücht so erheblich, dass in den 1820er und 1830er Jahren sowohl die Gemeinden Thiengen und Gurtweil als die Wiesenbesitzer sich wiederholt um die Wiederaufnahme in den Flussbauverband bemühten, jedoch ohne Erfolg. Dagegen zeigte sich die Regierung geneigt, als im Jahre 1839 die Landstrasse und die

Strasse überschritten wird, verlegte sie ihr Bett so Korrektion vom Bruckhaus bis zur Mündung auf häufig, dass man bis gegen das Ende des vorigen rund 34000 M. berechnete. Das Interesse der Jahrhunderts sich scheute, hier eine Brücke zu er- Gemeinden an der Sache verlor sich jedoch bald stellen und eine bei Anschwellungen gefährliche wieder; der Gegenstand ist desshalb nicht weiter Furth den Verkehr vermittelte.*)    verfolgt worden und man begnügte sich in der

aufwärts auf 393 m Länge das Flussbett geregelt

und mit Uferbefestigungen versehen.

Aus Anlass des im Anfang der 1860er Jahre dringend nothwendig gemacht zu haben; denn betriebenen Eisenbahnbaues von Waldshut nach bald nachdem die betheiligten Gemeinden Gurt- Konstanz war die Schlücht in der Nähe der Eisenweil und Thiengen, welche früher unter verschie- bahnbrücke, und zwar auf 300 m abwärts und dener Hoheit standen, in den Jahren 1805 und 1806    600 m aufwärts von dieser aus Mitteln des

an Baden gefallen waren, ward von Tulla (1812) Eisenbahnbaues vollständig korrigirt worden und ein Entwurf zur Regulirung der Schlücht vom es verblieben nun zwischen dem Gurtweiler Steg

und der Mündung noch zwei nicht regulirte *) Die erste Brücke wurde hier 1779—83 erbaut. Vorher getrennte Strecken von zusammen 1455 m Länge, machten die Fuhrwerke bei höherem Wasserstand meist den Um- j -

Flussbauliche Arbeiten von einiger Bedeutung böige damit, die nothwendigsten Arbeiten zum sind, abgesehen von den nothwendigsten Her- Schutz der Landstrasse und der Brücke auszu-stellungen zum Schutz der genannten Strasse, bis führen. Zu diesem Ende wurde von der Mündung in den Anfang des Jahrhunderts auch am LTnter-lauf nicht vorgenommen worden. Die Zustände am Fluss scheinen aber um diese Zeit Abhilfe

weg über Gurtweil, wo sich beim jetzigen Bruckhaus seit dem 16. Jahrhundert eine Brücke befand.

*) Das Gurtweiler Mühlwehr befand sich damals etwa 120 m unterhalb dem Bruckhaus.

3i

Die Frage der Wiederaufnahme in den Ver- ausgeführten Sohlenbefestigungen nicht Stand zu band, welche von der Gemeinde Gurtweil auch halten vermochten. Die meisten Sohlenschwellen um diese Zeit wieder angeregt worden war, kam wurden zertrümmert und fortgerissen; das Flussbett in ein neues Stadium aus Anlass des Hochwassers selbst wurde oberhalb der Eisenbahnbrücke tief

vom Januar 1862. Nachdem ein bei ziemlich stark ausgekolkt, unterhalb verschüttet, angelaufener Schlücht abgegangener Eisgang ver- davon waren ausgedehnte Zerstörungen an Ufer-schiedene Beschädigungen an der Korrektion ver- bauten, Vorländern und Dämmen. Nach diesen

ursacht hatte, trat infolge anhaltenden Regen- Erfahrungen entschloss man sich zu einem Umbau wetters am 30/31. eines der bedeutendsten an der des Schlüchtprofiles in der Weise, dass statt der Schlücht bis dahin bekannten Flochwasser ein, hölzernen Querschwellen in grösseren Abständen wodurch die Korrektion zu einem grossen Theil massive, steinerne Wehre zur Anwendung kom-wieder zerstört und ein Schaden von etwa 17 600 M. men sollten, wourch das relative Längengefäll der

Schlücht von 1 : 57 auf 1:70 bis 1:85 vermindert Da die hierbei gewonnenen Erfahrungen ge- wurde. In der Nähe dieser sogenannten Absturzzeigt hatten, dass die Theilkorrektionen, welche ; schwellen war eine entsprechende Umbildung des Schutz der Eisenbahn und der Landstrasse Querprofiles vorgesehen.

Nach diesen Erfahrungen musste geschlossen werden, dass eine Schlüchtkorrektion nur dann Aussicht auf Bestand haben würde, wenn ausser-gewöhnlich solide, sehr bedeutende Mittel erfordernde Uferbefestigungen zur Anwendung kämen.

Da aber ein auf Grund eingehender Untersuchungen angestellter Vergleich zwischen dem wirtschaftlichen Werth der Korrektion und dem für diese erforderlichen Aufwand zu dem Ergebniss Die mit grosser Heftigkeit und zerstörender führte, dass hier Kosten und Nutzen nicht mehr in Wirkung aufgetretenen Hochwasser vom März 1876 richtigem Verhältnis stünden, sah man von einer und Februar 1877 zeigten aber, dass die bis dahin i Wiederherstellung der Korrektion ab und be-

verursacht wurde.

zum

hergestellt worden waren, als solche keinen sicheren Bestand haben konnten, entschloss man sich zur

Durchführung einer zusammenhängenden Korrektion von Gurtweil bis zur Mündung und zur Wiederaufnahme des Flusses in den Verband. Die letztere ist im Frühjahr 1863 erfolgt, nachdem bezüglich der Geländestellung zum neuen Flussbett eine Vereinbarung mit der Gemeinde Gurtweil zustande gekommen war. Gleichzeitig wurde bestimmt, dass die beiden noch unregulirten Strecken zwischen dem Gurtweiler Steg und der Mündung, und zwar die obere auf Kosten des Eisenbahnbaues, die untere aus Mitteln des ausserordentlichen Flussbauetats ebenfalls regelmässig hergestellt werden sollten.

Die Arbeiten wurden in der oberen Strecke — vom Gurtweiler Steg bis zur Mühlbachausmün-dung — im Jahr 1864, in der unteren im Jahr 1865 vollendet, und die Korrektion war damit im wesentlichen fertiggestellt. In der Folge erwies sich aber eine Vermehrung der zum Theil schon bei der ersten Anlage der Korrektion hergestellten Sohlenbefestigungen als dringend geboten, und solche wurden denn auch bis in die Mitte der 1870er Jahre in grosser Zahl ausgeführt. Gleichzeitig damit sind die anfänglich in provisorischer Weise hergestellten Ufersicherungen durch Abpflasterungen ersetzt und auch die Dämme ergänzt und verbessert worden.

Der Schwellenbau in der Schlücht war im Jahre 1875 vollendet. Es konnte sich von jetzt ab anscheinend nur noch um die Arbeiten der gewöhnlichen Unterhaltung handeln.

Die Folge

Der Umbau der Schlüchtkorrektion in dieser Weise kam in der Hauptsache im Jahr 1877 zur Durchführung.

Die Rücksicht auf den sicheren Bestand der Korrektion vom Gurtweiler Steg abwärts liess es nun auch geboten erscheinen, den Fluss von dem genannten Punkt aufwärts bis zum Bruckhaus ebenfalls zu reguliren. Es geschah dies in den folgenden zwei Jahren und man schien nun mit der Schlüchtkorrektion abermals zu einem Abschluss gekommen. Aber noch hatte die neue Regulirung sich nicht konsolidirt, als das Hochwasser vom Oktober 1880 einen grossen Theil derselben wieder zerstörte. Die Absturzschwellen hatten zwar ihrem Zweck im allgemeinen entsprochen;.dagegen waren die aus den abgerundeten Geschiebewacken hergestellten Pflasterungen nicht widerstandsfähig genug. Im Jahre 1881 wurden mit einem Aufwand von über 54 000 M. und mit Benützung der bis dahin gemachten Erfahrungen die Wiederherstellungsarbeiten vollzogen. Durch das Hochwasser vom Dezember 1882 wurde die Schlüchtkorrektion abermals, nun aber in noch viel grösserem Mass beschädigt, als dies 1880 der Fall gewesen.

schränkte sich seit dem Jahr 1883 auf die nöthig- als Doppelschwellen in 3 m Abstand mit dazwischen sten und mit massigem Aufwand zu bestreitenden ausgepflasterter Sohle. Später, als die Befestigung Schutz- uud Unterhaltungsarbeiten.

in der Sohle sich als ungenügend erwiesen, wurden die hölzernen Schwellen durch Dollen aus Rund

313 303 M.

Im üb-

Bauweisen.

Die älteren, an der Schlucht zur Ausführung gekommenen Flussbauten beschränkten sich auf Steinablagen und Steinsporen, die zum Schutz angegriffener Ufer, der Wässerungsanlagen und Brücken mit Benützung der schweren, vom Fluss selbst beigeführten oder richtiger im Flussbett vorhandenen Geschiebe hergestellt wurden. Zur Verbesserung des Flusslaufes sind in einzelnen Fällen kleine Durchstiche durch die Geschiebebänke ausgehoben worden. Von einer Befestigung der Ufer derselben wurde aber Umgang genommen. Von Faschinenbauten konnte bei dem groben Geröll, aus welchem die Flusssohle besteht, nur beschränkte Anwendung gemacht werden.

Dämme zum Schutz gegen Ueberfluthung sind in früherer Zeit an der Schlücht nirgendwo hergestellt worden, dagegen war man bestrebt, den sogenannten Flusshaag längs der Ufer zu erhalten.

Die Korrektion bestund in der thunlichsten Geradlegung des Laufes bei regelmässigem Querprofil mit festen Uferlinien und hochwasserfreien Dämmen; die Befestigung der Flusssohle durch Querschwellen erwies sich gleich anfangs als noth-wendig.

Auf der oberen Strecke vom Bruckhaus bis zur Einmündung des Mühlbaches erhielt der Fluss ein einfaches Profil mit 16,5 m Sohlenbreite, beiderseits eingefasst von abgepflasterten Böschungen mit zweifacher Anlage. Unterhalb der Mühlbacheinmündung war ein symetrisches Doppelprofil durchgeführt mit 16,5 m Sohlenbreite, 0,90 m hohem Mittelprofil und 6,5 m breiten Vorländern. Alle flussseitigen Böschungen hatten zweifache Anlage. Im einfachen Profil sind die Dämme auch auf Krone und Binnenböschung abgepflastert, im doppelten Profil sind sie übergründet und mit Rasendecke versehen worden.

Die Vorländer wurden meist mit Wacken abgepflastert oder mit Weiden bepflanzt.

Die Ufer des Mittelprofiles wurden abgepflastert mit schweren Flussgeröllen, in der neueren Zeit mit gebrochenen Felsstücken.

In mancherlei Formen wurden die Sohlenschwellen hergestellt: zuerst als Holzholme, die durch eichene Nadeln in der Sohle befestigt wurden, theils einzeln in Abständen von 12 bis 15 m, theils eisen mit einzelnen grossen in die Sohle eingegrabenen Geschiebeblöcken verbunden.

Die in der neueren Zeit zur Ausführung gekommenen Absturzschwellen bestehen aus zwei, auf gemauertem Fundament terrassenförmig aufeinandergesetzten, im Grundriss ein nach flussabwärts konkaves Kreissegment darstellenden Schichten von Granitquadern (Quaderkränze). Diese 1,2 bis 1,5 m hohen Stauwände sind an die beiderseitigen Ufer durch Mauerwerk angeschlossen. Flussabwärts wurde eine Abfallpritsche aus grossen Felsblöcken hergestellt. Die Herstellungskosten eines solchen Bauwerkes haben 5000 bis 6000 M. betragen.

Kosten und Nutzen.

Kostenaufwand. Von der Wiederaufnahme der Schlücht in den Verband — d. i. vom Jahr 1864 an — bis 1886 einschliesslich sind aus Mitteln des Flussbauetats aufgewendet worden:

a)    für gewöhnliche Unterhaltung und für gewöhnliche Neubauten.....

b)    für Hochwasserschäden .    .    .    .    131 72g ,,

zusammen 445 032 M. Ausserdem wurden aus Mitteln des Eisenbahnbaues aufgewendet etwa .    50 000 ,,

so dass der Gesammtaufwand für die Schlücht in runder Summe ¹\₂ Million Mark beträgt.

Beiträge seitens der betheiligten Gemeinden Gurtweil und Thiengen sind bisher nicht geleistet worden, da beide Gemeinden gleichzeitig für die Wutach beitragspflichtig sind und hier schon den gesetzlich zulässigen Höchstbetrag zu bezahlen haben.

Der gegenwärtige Zustand der Korrektion entspricht wenig den dafür aufgewendeten Kosten. In der korrigirten Abtheilung vom Bruckhaus abwärts bis zur Mündung ist seit dem Hochwasser von 1882 das normale Querprofil nur noch auf einzelnen Strecken, so beim Gurtweiler Steg und von hier abwärts auf etwa 300 m Länge, dann auf kurze Erstreckung von der Eisenbahnbrücke abwärts und in einzelnen kleineren Partien zwischen der Eisenbahn-und der Landstrassenbrücke erhalten, rigen sind die Ufersicherungen auf weite Strecken vollständig zerstört oder schwer beschädigt, die Dämme an mehreren Stellen durchbrochen oder

Von Ufer Sicherungen und Dämmen sind an

der Schlücht nach dem Stand auf 1. Januar 1887 gelände ausgesetzt, welche einen Kapitalwerth

144000 M. darstellen. Erfahrungsgemäss ist selbst .    .    3 000 m    bei ausserordentlichen Anschwellungen des Flusses

.    .    2 925 ,,    nur ein Bruchtheil der genannten Fläche der Gefahr

.    2500,, der Verheerung ausgesetzt. So sind beim Hoch-

.    1 800,, wasser vom Dezember 1882, bei dem allerdings die

600 ,, Korrektion trotz der eingetretenen Zerstörung ihre Die Dämme    sind    dabei    nur    auf    den    Strecken    günstige Wirkung noch geäussert hat, nur etwa

in Rechnung    gezogen,    welche    s.    Z.    unter    Zugrund-    2 ha Wiesen durch Abbruch und Wegspülen des

legung des Doppelprofiles korrigirt worden sind. Rasens zerstört oder mit Sand und Geröll überschüttet worden. Der hieraus für die Grundbesitzer entstandene Schaden betrug annähernd 3000 M., während sich der Schaden an den flussbaulichen Anlagen auf über 70 000 M. berechnete. Der Schaden an den Wiesen ist desshalb nicht höher anzuschlagen, weil deren Wiederherstellung bei der vorzüglichen Dungkraft des Schlüchtwassers leicht zu bewirken ist.

Von den in die Sohle ein- so ergibt sich in landwirtschaftlicher Hinsicht ein

ganz weggerissen.

gebauten sieben massiven Absturzschwellen sind Gesammtgewinn von rund 80000 M.

Dieser Gewinn ist aber thatsächlich nicht voll-

noch fünf Stück vorhanden. Die Sohle selbst hat

sich infolge der Zerstörungen sehr unreg'elmässig ständig erreicht worden, da die bedeutenden, jeweils gestaltet. Einerseits sind bedeutende Auskolkungen, nach Vollendung, bezw. Wiederherstellung der anderseits Geröllablagerungen vorhanden, und durch Korrektion aufgetretenen Hochwasser immer auch die bei jeder starken Anschwellung weiter ein- Beschädigungen am Thalgelände verursacht haben, tretenden Veränderungen ist der Bestand des noch Der für die Landwirtschaft erzielte Gewinn be-Vorhandeneri gefährdet.

trägt somit noch nicht x/₆ des Gesammtaufwandes für die Schlücht.

Der geschlossene Lauf ist zwar auf längere Strecken noch ziemlich gut, auf anderen notdürftig erhalten. Eisenbahn und Landstrasse sind gegen- durch die blusskorrektion gewonnene Sicherheit; wärtig in genügender Weise gesichert. Auch das doch wäre diese immerhin durch weniger ausge-Ufergelände ist auf grössere Ausdehnung noch dehnte Massnahmen zu erzielen gewesen, vor Abbruch, zum Theil auch noch vor Ueber-

Wichtig ist die für Eisenbahn und Landstrasse

Eür die Entschliessung, von der Wiederher-

fluthung geschützt. Doch vermag die Korrektion Stellung der Korrektion in den früheren Stand diesen Schutz auch aussergewöhnlichen Ereignissen Umgang zu nehmen, hat die folgende Betrachtung

den Ausschlag gegeben.

gegenüber nicht mehr zu gewähren.

vorhanden:

Paralleldämme.........

Quer- und Flügeldämme

Wirthschaftliche Bedeutung der Korrektion.

Das Wiesengelände im Thalboden von Gurtweil abwärts misst

auf Gemarkung Gurtweil rund.....60 ha

„    „ Thiengen „    .

zusammen 90 ha, welche fast sämmtlich aus der Schlücht bewässert werden können.

Vor der Korrektion sind von dem Spielraumgebiet des Flusses eingenommen gewesen etwa 30 ha, worunter 24 ha ertraglose Wasser- und Kiesfläche. Der korrigirte Fluss selbst beanspruchte vor dem Hochwasser von 1882 rund 12 ha; es sind somit 12 ha gewonnen worden, und zwar mit einem Werth von etwa 40 000 M. Durch die Korrektion wurde ausserdem einer Fläche von annähernd 30 ha vermehrter Schutz gewährt, welcher Vortheil zu 1000 M. für 1 ha, im ganzen also zu 30 000 M. veranschlagt werden kann. Berücksichtigt man noch die Sicherung der Wässerungsanlagen und veranschlagt diesen Nutzen zu 10 000 M.,

Dem Hochwasser sind etwa 42 ha Wiesen-von

Nun ist allerdings anzunehmen, dass, wenn die Wiederherstellung der Flusskorrektion unterbleibt, die Zustände an der Schlücht sich weiter verschlimmern werden und bei späteren Hochfluthen grösserer Schaden zu gewärtigen ist. Indes wird diese Verschlimmerung doch nicht mehr den Zustand herbeiführen, wie er vor der Korrektion vorhanden war; und die immerhin nur in grösseren Zeiträumen auftretenden ausserordentlichen Hochwasser werden zwar für den Einzelnen empfindlichen Schaden verursachen, im ganzen aber den lohnenden Fortbetrieb der Wiesenkultur in der Gemeinde Gurtweil noch sehr wohl ermöglichen.*)

*1 In der Gemarkung Gurtweil bestellt zwischen Wiesland und Ackerfeld das sehr günstige Verhältniss von 10:22.

Eisenbahn- und Landstrassenübergang- erscheinen Zustandes und eine beständige Aufmerksamkeit auf unmittelbar nicht gefährdet; an beiden Stellen sind die Vorgänge im Fluss, die Uferwerke und Vorländer vorhanden und mit mässigen Kosten wird sich die Sicherung der Brücken auch für die Folge voraussichtlich erhalten lassen. Die AViederherstellung aber des Korrektionswerkes in solcher Weise, dass dessen Bestand auch den starken Hochfluthen gegenüber gewährleistet wäre, würde einen einmaligen Aufwand von gegen iooooo M. und nicht unerhebliche jährliche Unterhaltungskosten erfordert haben. Die Abwägung all’ dieser Momente musste zu der Ansicht führen, dass es wirthschaftlich nicht gerechtfertigt gewesen wäre, die Kosten für die Wiederherstellung' und den soliden Ausbau des Werkes aufzuwenden, und die Umstände hatten die Frage nahegelegt, ob die Schlücht nicht wieder, wie schlimmert hätten. Indes haben sich noch einige schon früher, aus dem Staatsflussbauverband aus- kleinere Herstellungen, insbesondere behufs Erhal-zuscheiden sei. Von dieser Massregel ward jedoch tung von Uferpflasterungen, die zu zerfallen drohen, abgesehen, weil doch davon keine Rede sein konnte, als nothwendig erwiesen. Sie werden mit einem den Fluss nun ganz sich selbst und damit der Ver- Kostenaufwand von etwa 5000 M. zu bewirken wilderung zu überlassen. Schon allein die Sicher- sein und ihre Herstellung wird es ermöglichen, die heit der Verkehrsanlagen — Eisenbahn und Strasse Kosten der künftigen Instandhaltung mit jährlich — verlangt die Erhaltung eines leidlich geordneten etwa 2000 M. zu bestreiten.

Künftige Arbeiten. So soll denn auch fernerhin der Flussbau an der Schlücht aus den Mitteln der Staatskasse und durch die technische Staatsbehörde geschehen; er soll sich aber auf solche Arbeiten beschränken, welche durchaus nothwendig und bei bescheidenem Kostenaufwand geeignet sind, den Eisenbahn- und den Landstrassenübergang' zu sichern, auch für das Ufergelände und die Bewässerungseinrichtungen wenigstens noch bei gewöhnlichen Anschwellungen Schutz zu bieten. In den jüngsten Jahren ist in diesem Sinn verfahren worden, ohne dass die Aussichten für die Zukunft sich ver-

Die Wiese.

Im Flussbauverband von der Hammerwerksbrücke bei Hausen bis zur Schweizer Grenze — 21,218 km.

j Schweizer Gebiet verfolgt. Von der Landesgrenze | ab fliesst die Wiese in weitem Bogen durch den nordwestlichen Theil des Kantons Basel-Stadt bis zur Mündung in den Rhein bei Klein-Hüningen (242 m ü. d. M.).

Die Gesammtlänge des Laufes umfasst 56 km, innerhalb badischen Gebietes 49,8 km.

Hydrographische Verhältnisse.

Von den Zuflüssen kommt nur der am Siidab-

Von den zahlreichen Seitenbächen sind als

zu nennen: von links der vom

Der Flusslauf. — Die Wiese entspringt auf dem südlichen Abhang des Seebuck — des gegen Südosten sich erstreckenden Ausläufers des Feldberges — beim sogenannten Zaiger, in einer Höhe von 1230 m ü. d. M. Nach etwa 8 km langem, gegen Südwesten gerichteten Lauf erreicht sie im Thalgrund bei Todtnau, 647 m ü. d. M., den Fuss des Feldbergstockes, durchfliesst von hier ab, von beiden Seiten her durch zahlreiche Seitenbäche hang des Belchen entspringenden „Kleinen Wiese“, allmälig verstärkt, in südlicher Richtung' bei ziem- welche nach etwa 20 km langem, mit dem Haupt-lich gestrecktem Lauf und in meist felsigem Bett fluss ungefähr parallelen Lauf 2 km unterhalb ein mehr oder weniger enges Thal bis Hausen, Schopfheim einmündet, die Bedeutung, eines Flusses (405 m ü. d. M.), wo sich das Thal weitet. Bis zu.

Schopfheim behält der Fluss seine bisherige Haupt- die wichtigeren richtung bei, fliesst dann gegen Westen bis in die Herzogenhorn kommende, bei Gschwend einmün-Gegend von Thumringen, wendet sich hier gegen dende Prägbach, sowie der bei Marnbach einmün-Süden, welche Richtung er bis zu dem ungefähr dende Angenbach; von rechts: der Schönenbach, 2 km unterhalb Lörrach stattfindenden Eintritt in das welcher unterhalb Todtnauberg einen etwa 90 m

hohen Wasserfall bildet, der Wiedenbach und der lieh steil abgedachtes Gebirg. Das Hügelland ist

nur in geringer t'lächenausdehnung* betheiligt.

Etwa ein Drittel des Quellgebietes ist bewaldet. Der Ackerbau ist namentlich in den oberen Theilen des Gebietes wenig vertreten. Wiesen finden sich in grösserer Ausdehnung meist nur in den Thalböden. Dagegen haben die ständige Weide und das Reutfeld grosse Verbreitung". Im Amtsbezirk Schönau, der nahezu die Hälfte des Flussgebietes mit den wichtigsten Ouellgebieten umfasst, nehmen der Wald 7861 ha, die bestockte Weide 1426 ha, die unbestockte Weide 5200 ha, Wiesen und Ackerfeld zusammen nur 6113 ha ein. Die Weiden breiten sich nicht nur über die Höhenrücken und oberen Einhänge, sondern auch über die Untergehänge und selbst an steilen Thalwänden aus. Hier lassen die Zustände der Bodenbedeckung manches zu wünschen und nackte Trümmerhalden und Anfänge runsenartiger Bildungen, sonst im Schwarzwald äusserst seltene Erscheinungen, sind, ’c wenn auch nicht in erheblicher Ausdehnung, hier zu finden.*) In dem niedriger gelegenen Theil des Flussgebietes hat der Wald mehr und mehr dem Ackerbau Raum geben müssen und am Ausgang des Thaies gegen den Rhein sind die sonnigen Hänge mit Reben bedeckt.

das Herzogenhorn (1415 m ü. d. M.) und verläuft nun, sich rasch senkend, über den Blösling und Hochkopf, wendet sich gegen Südwest über den Hohemuttle, Rohrkopf auf die hohe Möhr, geht über die Höhen von Schweigmatt und Kürnberg, dann in ungefähr westlicher Richtung über den Dinkelberg und dessen westliche Ausläufer und düngen von einiger Erheblichkeit sind nicht vorhanden.

bei Hauingen einmündende Steinenbach.

Das Flussgebiet umfasst bis zum Pegel bei Hausen 211 qkm, bis zur Mündung rund 454 qkm; auf den letztem Punkt bezogen beträgt die gemittelte Breite des Gebietes 8,1 km und das Ver-hältniss dieser zur Länge des Flusslaufes stellt sich auf 1 : 6,9. Etwa ²/₃ der Fläche liegen zur rechten Seite des Flusses.

In überwiegendem Mass dem Schwarzwald angehörend und die südlichen Abdachungen der höchsten Erhebungen dieses Gebirges umfassend, grenzt das Flussgebiet der Wiese gegen Süden und Westen an die Gebiete einiger kleinerer Zuflüsse des Rheines, gegen Norden an das der Drei-sam und gegen Osten an die Gebiete der Wutach, der Hauensteiner Alb und der Wehra.

Linksseitig erhebt sich die Wasserscheide vom Zaiger, wo sie den Ursprung der Wiese berührt gegen Süden gewendet, über die Grafenmatt auf

tritt unterhalb Riehen in die Thalsohle.

Auf dem rechten Ufer zieht sie vom Zaiger-sattel auf den Feldberg, wo sie beim Thurm mit 1493 m ü. d. M. ihre grösste Erhebung erreicht, wendet sich dann gegen Westen über den Stubenwasen , den Nothschrei auf das Haldenköpfle (1265 m), ihren nördlichsten Punkt, und zieht nun in südwestlicher Richtung über das Hörnle und den Haidstein auf den Belchen (1413,5 m), senkt sich über den Köhlgarten (1224 m) auf den Maierskopf, verfolgt nun südliche und weiterhin südwestliche Richtung über den Hohwildberg, Munzenberg, den Rötteler Wald und die Tüllinger Höhe und tritt bei Weil, nahe der Schweizergrenze, in die Thalsohle.

In Bezug auf Oberflächengestalt und Bodenbedeckung zeigt das Gebiet der Wiese grosse Mannigfaltigkeit, im ganzen aber Verhältnisse, welche geeignet sind, mehr als dies bei irgend einem anderen Schwarzwaldfluss der Fall ist, die Hochwasser zu verheerenden Katastrophen im unteren Wiesethal zu gestalten.

Der grössere und für die Wasserabflussverhältnisse wichtigste Theil des Gebietes fällt aut ziem-

Seen und sonstige wasserzurückhaltende Bil-

Ungefahr die oberen zwei Drittheile des Wiesegebietes gehören dem Urgebirg an. Davon ist der Gneis von den Quellen bis in die Gegend von Schönau, der Granit von da bis gegen Hausen vertreten. Die beiden Formationen werden von einander geschieden durch die untere Steinkohle, welche als ein im wesentlichen von Ost nach West ziehendes, mehrfach unterbrochenes Band im Wutachgebiet (in der Gegend von Lenzkirch) beginnend, sich über Bernau, Schönau, Neuenweg bis gegen Badenweiler zieht und im Wiesegebiet vorzugsweise im Prägthal auftritt.

Bei Schopf heim erscheint das Rothliegende, das, abgesehen von der Unterbrechung durch das kleine Wiesethal, bis gegen Maulburg als mässig hohe, meist steil ansteigende Bergwand das rechte Ufer des Flusses und streckenweise auch die Flusssohle selbst bildet. Vom Sandstein überlagert, er-

*) Seit Jahrzehnten und neuerdings wieder sind die Staatsbehörden bemüht, in diesen Zuständen Wandel zu schaffen durch Verbesserung der WeidwirthschaftsVerhältnisse und durch Aufforstungen. Uebrigens hat die Bewaldung im oberen Theil des Flussgebietes seit 20 Jahren um 1,14 Prozent zugenommen.

streckt sich das Rothliegende über das Gebiet der Wiese hinaus einerseits in nordwestlicher Richtung bis Rändern, anderseits in südlicher Richtung bis gegen Rheinfelden.

Auf dem linken LTer tritt von Schopfheim abwärts, dem Buntsandstein aufgelagert, der Muschelkalk des Dinkelberges auf, welcher die eigenthüm-lichen, zahlreichen Trichter und Terrainmulden bildet, von denen der intermittirende See bei Eichen weiterhin bekannt ist.

Von Lörrach abwärts gehört das Wiesegebiet den Diluvialbildungen des Rheinthaies an.

Das natürliche Ueberschwemmungsge-biet der Wiese umfasst bei Voraussetzung eines dem Stand von 3 m am Lörracher Pegel entsprechenden Hochwassers längs der im Verband befindlichen Strecke annähernd:

auf dem linken Ufer ,, rechten „

Flussstrecke

Länge,

auf

welche der Fall = 1 m

Fall auf 1 m Länge

207,4 ha 161,9 „

zusammen 369,3 ha,

— fast ausschliesslich Wiesengelände.

Von Ortschaften liegen Schopf heim, Gtinden-hausen, Maulburg und Thumringen theilweise, ausserdem eine Anzahl gesonderter Anwesen, insbesondere mehrere Fabriken im Ueberschwemmungs-gebiet. Im allgemeinen ist dasselbe oberhalb der Kleinen Wiese auf eine schmale Zone beiderseits des Flusses beschränkt; abwärts erbreitert es sich stellenweise bis auf 600 m. Auf grössere Erstreckung, so von Fahrnau bis Gündenhausen, und von der Einmündung der Kleinen Wiese bis in die Nähe von Steinen ist das rechte, und auf den Gemarkungen Hüsingen und Brombach das linke Ufer durch steile Bergwände gebildet.

i Zwischen dem Hausener und dem Fahrnau-Schopfheimer Wehr Zwischen dem Fahrnau-Schopfheimer Wehr und dem Fahr-nauer Gewerbewehr .... j Zwischen dem Fahrnauer Gewerbewehr und der Schopf-

heimer Teichlege.....

Zwischen demMüschelewehr und dem Maulburger Fabrikwehr Zwischen dem MaulburgerFabrik-wehr u. dem Höllstein er Wehr Zwischen dem Steinener Wehr und dem Steinener Pegel Zwischen der Steinener Strassen-brücke u. dem Blinzgraben wehr Zwischen dem Brombacher und dem Haagener Wehr .    .    .

Zwischen dem Haagener und dem Thumringer Wehr .    .

Zwischen dem Thumringer und. dem Weiler Wehr ....

188

143

140

232

233

2 45

220

244

244

0,00532

0,00699

0,007 14

0,00585

0,00431

0,00430

0,00408

0,00455

0,00410

0,00410

Wasserstandsbewegungen. Die Wasserstände der Wiese werden seit dem Jahr 1828 an einem Pegel bei Lörrach regelmässig täglich beobachtet. Seit dem 1. Januar 1878 geschieht die Beobachtung ausserdem an je einem Pegel bei Hausen und bei Steinen.

Gefällsverhältnisse. Die Fallhöhe der Wiese beträgt 988 m, das gemittelte Gefall 1:57. Von der Fallhöhe kommen auf die nur 8 km lange Strecke vom Ursprung bis Todtnau aber allein 583 m (durchschnittlich 1: 14). In der Verbandstrecke beträgt der ganze Fall rund 137 m und das gemittelte relative Geläll 1 : 155. Bringt man jedoch die zusammen 37 m betragende Höhe von 14 Stauwehren in Abrechnung, so verbleibt noch ein relatives Gefall von 1 : 2\2.

Für einzelne wichtige Flussstrecken, in denen seit den jüngsten Hochwasserereignissen eine Ausgleichung der Flusssohle bis zu gewissem Grad schon stattgefunden hat, stellt sich das relative Gefäll dar wie folgt:

.Pegelstation

Hausen . Steinen .    .

Lörrach .

Entfernung des Pegels von der Mündung

Lage des Nullpunktes

Höchster

Wasser

stand

km

26,550

16,730

8,260

m + N. N. 398,725 326,546

2 79,285

’vJ R

3.20

3.oo

Während die Wasserstandsbeweg'ung in ihrem durchschnittlichen Jahresverlauf keine wesentlichen Verschiedenheiten von denen der übrigen grösseren Schwarzwaldflüsse zeigt, treten die Hochwasser in der Wiese, namentlich im unteren Theil des Laufes, häufig mit ausnehmender Heftigkeit auf. Neben der oben beschriebenen Gestaltung* und Beschaffenheit des Flussgebietes ist hierbei vor-

zugsweise der Umstand von Einfluss, dass die ¹ entschieden abgeneigt — nur für die in ihrem Hochwasserwellen der Kleinen Wiese und des unmittelbaren und eigensten Interesse gelegenen

Hauptflusses meist Zusammentreffen.

Arbeiten zu gewinnen war. Nachhaltige Erfolge Die bedeutendsten und in ihrer Wirkung konnten desshalb nicht erzielt werden und die seit verheerendsten dieser Erscheinungen haben statt- alter Zeit an der Wiese beklagten Hochwassergefunden: 1849 (Februar), 1851 (März), 1852 (Sep- schaden, welche nach den Angaben Enckerlins tember), 1862 (Mai), 1867 (Januar), 1869 (Novem- ,,eine unglaubliche Verlustsumme darstellen und ber), 1870 (November), 1876 (Februar), 1877 (Feb- den Nahrungsstand einzelner Familien bis zum

ruar), 1882 (Dezember).

Eisgänge von grösserer Bedeutung sind in den Jahren 1849 und 1879/80 aufgetreten.

Wassermengen. Die Hochwassermenge der Wiese bei einem Stand von 3 m am Lörracher Pegel ist zu rund 500 cbm in der Sekunde berechnet, entsprechend einer sekundlichen Abflussmenge von 1,1 cbm für 1 qkm des Niederschlags

Arm werden herunterbrachten“, stellten sich immer wieder von neuem ein. Mehrere bedeutende Hochwasser gegen Ende des vorigen und im Anfang dieses Jahrhunderts trugen dazu bei, dass die ohnedies allmälig in’s Stocken gerathenen planmässigen Arbeiten schliesslich ganz aufhörten und man sich wieder, wie in früheren Zeiten, auf die nothdiirf-tigsten Einzelherstellungen beschränkte.

gebietes.

Die Hochwassermenge der Kleinen Wiese kann dabei zu rund 100 cbm angenommen werden.

Baugeschichte.

Schon im Anfang des vorigen Jahrhunderts sind an der Wiese auf der zur Markgrafschaft Baden-Durlach gehörigen Strecke von Hausen abwärts sowohl seitens der Herrschaft als der Anwohner flussbauliche Arbeiten vorgenommen worden. Sie bestunden jedoch lediglich in Einzelher-stellungen zum .Schutz bedrohter Oertlichkeiten, so namentlich des herrschaftlichen Eisenwerkes Hausen und zum Zweck der Benutzung des Wassers für Landwirthschaft und Gewerbe.

Das auch im Wiesethal mit verheerender Ge

Durch das Edikt von 1816 wurde die Wiese vom Hausener Eisenwerk abwärts bis zur Schweizergrenze in den allgemeinen Flussbauverband aufgenommen; aber schon im Jahr 1822 erfolgte die Wiederausscheidung, da nach den bis dahin gemachten Erfahrungen die betheiligten Gemeinden für die planmässige Behandlung des Flussbaues sehr wenig Sinn zeigten, und ein so grosses Interesse der Allgemeinheit, welches das Verbleiben im Verband gerechtfertigt hätte, nicht vorhanden schien. Auch wurde geltend gemacht, dass die Natur dieses Flusses der Wiederurbarmachung zerstörten Geländes sehr günstig, so dass also den Hochwasserschäden hier ein allzu grosses Gewicht nicht beizulegen sei.

walt aufgetretene Hochwasser vom Jiihr 1778 gab dem Oberamt und der Burgvogtei Rotteln Veranlassung, die Durchführung zusammenhängender Bauten an der Wiese anzuregen, und Landkommissarius Enckerlin zu Weil, der sich dem Elussbau an der Wiese mit grossem Eifer Staatsregierung aufgenommener Bemühungen, den

zeitweise sich wieder verschlimmernden Zuständen

In den wenigen Jahren, in welchen die Wiese dem Verband ang'ehörte, bestand die vorzugsweise auf den Gemarkungen Steinen und Brombach ausgeübte flussbauliche Thätigkeit hauptsächlich in der Herstellung einer grösseren Anzahl von Sporenbauten, theils zum Zweck der Bildung eines regelmässigen Flussbettes, theils zur Abwehr des Angriffes von bedrohten Stellen.

Die nun folgenden Jahrzehnte bieten das trübe Der Geometer Bild fast ununterbrochener aber erfolgloser, theils von einzelnen Interessenten, theils vonseiten der

der Wiese in energischer und planmässiger

an

gewidmet hat, stellte einen Entwurf für die gründliche Verbesserung des Flusses auf, an dessen Verwirklichung auch einige Jahre frohndweise und mit Arbeit zu begegnen.

Die Ausscheidung aus dem Verband war kaum

eine

Unterstützung der Landeskostenkasse gearbeitet

wurde. Die planmässige Durchführung des Unter- ausgesprochen, als -— im Oktober 1822 nehmens stiess jedoch auf den hartnäckigen Wider- Anzahl von Gemeinden wegen der Wiederaufstand der Betheiligten selbst, von denen die über- nähme in denselben vorstellig wurden. Dem Gewiegende Mehrzahl — der die Rücksicht auf das such konnte jedoch mit Rücksicht auf die Haltung Ganze in’s Auge fassenden Behandlung des Flusses der übrigen Gemeinden nicht entsprochen werden.

namentlich der Strassenbauver-

Auch im Jahr 1825 bemühten sich mehrere Gemeinden im gleichen Sinn und mit demselben ungünstigen Erfolg.

Dagegen versuchte die Regierung wiederholt eine festere Organisation der Wiesegemeinden zum Zweck einer durch die Wasser- und Strassenbau-inspektion zu leitenden planmässigen flussbaulichen Behandlung der Wiese herbeizuführen. Der entschiedene Widerstand der Gemeinden iiess auch diese Bemühungen zu keinem Erfolg gedeihen, und der Flussbau wurde in der althergebrachten Weise mit Beschränkung auf das Allernothwen-digste nach wie vor unter Aufsicht der sogenannten Wuhrmeister besorgt.

Mehrere in den 1840 er Jahren aufgetretene verheerende Hochwasser brachten den Gegenstand wieder in Anregung, jedoch ohne dass ein Fortschritt in der Sache erreicht wurde. Auch die sehr bedeutende Hochfluth vom März 1851, welche für das Wiesethal gewaltige Zerstörungen und Beschädigungen im Gefolge hatte, vermochte eine Wendung zum Besseren nicht herbeizuführen. In einer im Sommer 1851 abg'ehaltenen Versammlung erkannten zwar sämmtliche vertretene Gemeinden die Nothwendigkeit einer durchgreifenden Korrektion der Wiese an. Ueber die Art der Ausführung gingen aber die Ansichten weit auseinander. Neun Gemeinden erklärten sich für, sieben gegen den Eintritt in den Flussbauverband. Ein Versuch, den Wiedereintritt in den Verband von dem Ergebniss der Abstimmung nach dem gesammten betheiligten Steuerkapital abhängig zu machen, ergab, dass nahezu zwei Dfitttheile des abstimmenden Steuerkapitales sich gegen den Anschluss aussprachen. Bis in die neueste Zeit blieb dies der letzte Versuch, nicht nur den Fluss dem Verband einzuverleiben, sondern auch eine einheitliche Regelung in Bezug auf seine Behandlung vorzunehmen. Bis Mitte der 1860 er Jahre blieb auch das Wiesethal von Hochwassern ziemlich verschont. Mit 1865 beginnt aber wieder eine Reihe von Hochfluthen, welche 1876 und 1877 ihren Höhepunkt erreichten und deren traurige Folgen für das mit der Zeit immer besser in Kultur genommene und seit den 1830 er Jahren in mächtigem industriellem Aufschwung begriffene Wiesethal neuen kräftigen Anstoss zur endlichen Lösung der nun schon fast ein Jahrhundert lang erörterten Frage einer einheitlichen Korrektion des Flusses gegeben haben.

Der Zustand der Wiese hatte sich seit 1778, in welchem Jahr die einheitliche Regulirung erstmals als Bedürfniss empfunden worden war, eher verschlechtert als verbessert. Die ohne Rücksicht auf das Ganze und fast durchweg in provisorischer Weise erstellten Bauten konnten eine nachhaltige gute Einwirkung nicht ausüben. Das Flussbett war im. Interesse der Fandwirthschaft so viel als irgend möglich eingeengt worden. Die Wehre hatten sich mit der Entwicklung* der Industrie vermehrt und waren, indem sie das Wasser vielfach in übermässiger Weise aufstauten und zudem vielfach unzweckmässig erstellt und schlecht erhalten waren, zu gefährlichen Anlagen geworden.

Die Katastrophen von 1876 und 1877, von denen jene des letztgenannten Jahres allein einen auf ungefähr */₂ Million Mark geschätzten Schaden verursachte, brachten bei den Bewohnern die Ueber-zeugung zum Durchbruch, dass der Flussbau in der bisherigen Weise nicht fortbetrieben werden könne, dass vielmehr eine systematische Korrektion und Instandhaltung des Flusses unter Aufsicht der staatlichen Wasserbaubehörde erfolgen müsse. Auf ein Gesuch der Betheiligten wurde 1877 durch das Handelsministerium die Ausarbeitung eines Korrektionsentwurfes veranlasst und in einer durch einen Vertreter des genannten Ministeriums geleiteten Verhandlung vom 23. Juli 1877 kam ein Beschluss der betheiligten Gemeinden zustande, wonach die Wieseflusskorrektion von der oberen Hausener Brücke bis zur Schweizergrenze unter Zugrundlegung dieses einheitlichen, jedoch im Benehmen mit den einzelnen Gemeinden noch thunlichst zu vereinfachenden Planes unter Leitung eines Staatstechnikers durchgeführt werden sollte und dass die einzelnen Gemeinden, jede auf ihrer Gemarkung auf eig'ene Kosten, vorbehaltlich des Beizuges der Interessenten waltung, der Eisenbahngesellschaft und der Wehrbesitzer — den Bau unternehmen.

Die endgiltige Feststellung des Entwurfes war im Lauf des September 1877 erfolgt und dessen Kostenbetrag zu rund 1 Million Mark veranschlagt. Mit der Ausführung ist noch im gleichen Jahr begonnen worden. Die Vereinbarung mit dem Nachbarstaat — Kanton Basel-Stadt — über den Anschluss der Korrektion an der Landesgrenze erfolgte im April 1878. Unter mancherlei Schwierigkeiten und Hemmnissen und mehrfach durch Hochwasser, einmal auch durch Eisgang unterbrochen, wurden die Korrektionsarbeiten in den folgenden Jahren betrieben und im Sommer 1882 fertiggestellt.

Schon im Jahr 1880 war in den betheiligten Kreisen die Frage aufgeworfen worden, auf welche Weise das kostspielige AVerk der Wiese

korrektion für die Zukunft sichergestellt und nutz- des Innern vom 2. Dezember 1882 auf Grund des bringend erhalten werden könne. Dass dessen Artikel 69 Absatz 2 des Wassergesetzes die Auf-Unterhaltung unter einheitlicher sachverständiger nähme der korrigirten Wiese von der oberen Brücke Leitung erfolgen müsse, darüber bestand überall bei Hausen bis zur Landesgrenze in den Flussbau -kein Zweifel. Dagegen kam erst nach längeren verband mit Wirkung vom 1. Januar 1883 aus-Verhandlungen eine Einigung darüber, ob die Bil- gesprochen, düng eines Bezirksverbandes oder der Anschluss an den Staatsflussbauverband anzustreben sei, zustande. Man entschloss sich für das letztere, und eine von sämmtlichen Gemeinden an das Handelsministerium gerichtete Bitte um Aufnahme des korrigirten Wieseflusses in den Verband hatte den gewünschten Erfolg.

gleichende Wirkung auf die bewegliche Flusssohle Nachdem im Lauf des Jahres 1882 zwischen jetzt plötzlich und in allzu intensiver Weise sich der Flussbauverwaltung einerseits und den bethei- einstellte, waren es hauptsächlich die verderblichen ligten Gemeinden, Werk- bezw. Wehrbesitzern Folgen der mangelhaften Anlage und des ganzen und der Wiesethalbahngesellschaft anderseits zur oder theilweisen Zusammenbruches der Stauwerke*), Regelung der bei der Aufnahme der Wiese in den die als die wesentlichen Ursachen der in jenen Flussbauverband sich ergebenden rechtlichen Ver- Dezembertagen eingetretenen Schäden, von denen hältnisse Vereinbarungen abgeschlossen worden fast keine Strecke der Wiesekorrektion verschont

dienstbarlceit belastet

waren*), wurde durch Verordnung des Ministeriums

*) Die wesentlichen Bestimmungen dieser Vereinbarungen lauten wie folgt:

a. Leistungen der Gemeinden.

1)    Das Flussbett mit den beiderseitigen Böschungen des Niederwasserprofiles bis zu einer 0,50 m hinter der oberen Böschungskante mit dieser parallel laufenden Linie werden Eigenthum der Flussbauverwaltung.

2)    Die im Eigenthum der Gemeinden und Privaten verbleibenden Vorländer und Dämme werden insoweit mit einer Grund-

dass die im Artikel 80 des Wassergesetzes vorgesehenen Handlungen jederzeit darauf vorgenommen werden dürfen.

3)    Vorländer und Dämme dürfen in Gestalt und Kulturart von den Eigenthiimern nicht verändert und nur nach den Vorschriften der Flussbauverwaltung benützt weiden.

4)    Wo Dammkronen zugleich öffentliche Wege sind, haben die Gemeinden dieselben zu unterhalten.

5)    Gemeinden und Privateigenthümer räumen in den Verträgen bestimmt bezeichnete Wege und Ueberfahrten über Grundstücke zur jederzeitigen, ungehinderten Zu- und Abfahrt zu und von dem Fluss ein.

6) Die auf den Vorländern erzeugten Faschinen können unentgeltlich zu den Flussbauten der betreffenden Gemarkung, bei ausserordentlichem Bedarf auch für Nachbargemeinden verwendet werden.

7) Die Flussbauverwaltung wird Rechtsnachfolgerin bezüglich der Verträge der Gemeinden mit den Interessenten über Bau und Unterhaltung der diesen Interessenten zugewiesenen Flussstrecken.

b. Verpflichtungen der Wehrgenossenschaften.

1)    Die Flussbauverwaltung baut und erhält auf Kosten der Genossenschaften die den letzteren zufallenden Flussstrecken.

2)    Die Genossenschaft unterhält die eigenen Anlagen, Wehr mit Schleusen, Uferanschlüssen und Kanaleinlauf selbst.

Bei Erscheinen dieses Tages war aber das kaum vollendete Werk zum grossen Theil wieder zerstört — durch das mit seltener Wucht aufgetre-tene Hochwasser vom 27. bis 29. Dezember 1882.

Neben dem Umstand, dass die Korrektionsbauten noch nicht konsolidirt waren und ihre ausgeblieben ist, sich darstellen.

Der Gesammtaufwand für die erforderlichen Wiederherstellungsarbeiten und die damit in Verbindung auszuführenden Verbesserungen berechnete sich zu 352 000 M. Diese Kosten wurden auf die Staatskasse übernommen und die Wiederherstellungsarbeiten selbst in den Jahren 1883 und 1884 vollzogen.

Die zerstörten Wehre sind in zweckmässiger und solider Weise neugebaut; andere, die nur beschädigtwaren, sind verbessert und mehrere Brücken mit Rücksicht auf die beim Hochwasser hinsichtlich des Fluthprofiles gemachten Erfahrungen umgebaut worden.

In den jüngsten Jahren blieb die flussbauliche Thätigkeit an der Wiese auf die Unterhaltung des Bestehenden beschränkt.

c. Die Wies ethalb ahngesellsc ha ft erkennt alle die auf die Unterhaltung von Uferbauten, Vorländern und Dämmen gemäss den Vereinbarungen mit den Gemeinden Maulburg, Höllstein, Steinen, Brombach und Hauingen ihr zugewiesenen Verpflichtungen auch der Grossli. Bauverwaltung gegenüber an und ersetzt jährlich den wirklichen Aufwand für diese Flussstrecken der Flussbaukasse.

Im übrigen sind hinsichtlich der den Gemeinden und sonstigen Betheiligten obliegenden Verpflichtungen zur Zahlung von Beiträgen, zur Einräumung von Dienstbarkeiten und zur Uebernahme sonstiger Leistungen die Bestimmungen des "Wassergesetzes vom 25. August 1876 massgebend.

*) Vollständig zerstört wurden das Hammerwehr oberhalb Schopf heim, das Maulburger Feldwuhr, das Steinener und das Thumringer Wehr. Von diesen sind die beiden erstgenannten nicht wieder hergestellt worden und die Zahl der Wehre auf der Verbandstrecke ist damit auf 14 ermässigt.

gegen den Strom gerichtet und mit ihrer Krone

von der Wurzel gegen den Kopf abfallend. Solche umgänglich Nothwendige beschränkt.

Sporen sind namentlich in der Zeit von 1816 bis vorzugsweise, fast überall aber auf kurze Strecken, 1823 in grosser Zahl zur Ausführung gekommen. in der Nähe von Brücken und Wehren, als IH lügeloder Einlenkungsdämme, theils beiderseitig, theils Enckerlin aufgestellten Entwurf zu 33 bis 36 m an- einseitig errichtet, durchgehends aus Flussgeschie-genommen, ein Mass, das augenscheinlich zu gross t>en (Kies und Geröll) hergestellt, sodann überwar und nach Tulla’s Vorschlag um 12 bis 15 m gründet und eingesäet, an besonders gefährdeten

Stellen auch mit Berauhwehrung und auf diese

Bauweise.

Aeltere Bauten. — Die bis zur Durchführung der zusammenhängenden Korrektion an der Wiese ausgeführten Bauten bestanden neben Uferdeckungen mit losen Steinen, Pflasterung'en oder Ufermauern vorzugsweise in eigenartigen Faschinenbauten: 2 bis 3 Reihen starke Pfähle wurden 2 bis 4 m lang in gegenseitigen Abständen von ung'efähr 1 m in die Flusssohle eingetrieben und darüber aus quer zur Längenrichtung des Baues gelegtem Reisig eine Fundamentlage hergestellt; die ungefähr 1 m über der Sohle vorstehenden Pfählenden wurden sodann durch starke Geflechte mit einander verbunden und der Zwischenraum zwischen diesen Geflechtwandungen mit groben Flussgeröllen (Wacken) ausgefüllt. Tulla hatte diese Bauten, weil zu wenig biegsam und allzu leicht vergänglich, getadelt und dafür die Herstellung von Faschinenbauten in der noch heute üblichen Form empfohlen.

Ebenso hat Tulla zu Anfang dieses Jahrhunderts statt der Längsbauten, die an der Wiese sich nicht zu bewähren schienen, Sporen (Buhnen) eingeführt,

Die Normalbreite der Wiese war in dem von für die Abführung' der Nieder- und Mittelwasser bestimmten Theil sind Lauf und Bett des Flusses aber durchweg⁻ verbessert und, soweit dies notli-wendig erschien, die Ufer künstlich befestigt worden.

Die allmälige Bildung des neuen Laufes erfolgte mit Zuhilfenahme von Buhnen, die, aus Faschinen und Steinen hergestellt, nach ihrer Längenrichtung mit Gefall gegen den Fluss und zuerst normal, später deklinant angelegt worden sind. Der Erfolg dieser Bauweise war durchweg zufriedenstellend: Die Ausbildung des Bettes und die Verlandung der Kammern zwischen den Buhnen ist in den meisten Fällen rasch erfolgt. Sobald dies geschehen, wurden die Buhnenköpfe in der Richtung' der Normaluferlinie mit Faschinenbauten zusammengehängt und die neu verlandeten Flächen mit Weiden bepflanzt.

Die Normalbreite des Mittelproflles wurde flussab von 15 bis zu 20 m zunehmend angenommen. Auf längere Strecken ist das normale Doppelprofil in das natürliche hochwasserfreie Gelände eingeschnitten worden.

Die Anlage von Dämmen wurde auf das un-

Sie sind

gemindert werden sollte.

Hochwasserdämme sind in der früheren aufgebrachter Wackendeckung gesichert worden.

Besondere Sorgfalt verwendete man auf die Sicherung des Korrektionswerkes in der Nähe der Wehre und Brücken. Hier sind die Uferbauten aus Bruchsteinpflaster, die Vorländer mit Steintraversen durchzogen und die Dämme auf Hochwasserhöhe abgepflastert.

Eine künstliche Wrsicherung der Flusssohle hat nur auf einer kleineren Strecke -— zwischen

Zeit an der Wiese nicht erstellt worden.

Die Korrektion von 1877 u. ff. — Das von

den Interessenten allseitig' geltend gemachte Bestreben, den Kostenaufwand für das Korrektionsunternehmen so viel als möglich herabzumindern, machte es nothwendig, die zahlreichen Brücken und Stauanlagen als eben so viele Festpunkte für den Flusslauf und sein Längenprofil beizu- dem Fahrnauer Gewerbewehr und der Schopfheimer behalten und allen kostspieligen Veränderungen leichlege durch Sohlenschwellen stattgefun-an Strassen und Wegen, an der Eisenbahn und in den. Die letzteren bestehen aus kantigen Lang-

der Nähe der Ortschaften auszuweichen, vielseitigen Rücksichtnahmen bedingten bei der rammten Pfählen befestigt sind.

Festsetzung' des Entwurfes so mancherlei Beschrän-    Die Abmessungen der Normalquerprofile

kungen und Zugeständnisse, dass von einer strengen der Wiesekorrektion, wie solche — gegen die Fest-Durchführung technischer Grundsätze nicht die Stellungen des Entwurfes von 1877 etwas geändert Rede sein konnte.    — seit dem Hochwasser von 1882 den Ausführungen

So ist das symetrische Doppelprofil dem Ent- zu Grund gelegt sind, ergeben sich für die Flusswurf zu Grund gelegt, aber nur auf einzelnen strecken von Hausen bis zur Kleinen Wiese und Strecken vollständig durchgeführt worden. In dem von hier abwärts bis zur Schweizergrenze wie folgt:

Diese hölzern, -welche an starken, in die Sohle einge-

Breite der Flusssohle 18 bezw. 20 m, Höhe der aufnahme der Wiese in den Flussbauverband sind

Uferbauten 1 m, Böschung der Uferbauten 1:2, ausgegeben worden:

Breite der Vorländer 6 bezw. 10 m, Neigung der 1. für Wiederherstellung der Hochwasserbeschädigungen vom Dezember 1882    .    342 332 M.*)

2. für die Instandhaltung der Korrektion in den Jahren 1883 bis 1886 einschliesslich

Vorländer 8 °/₀ bezw. 6 °/₀, Dammkrone über Flusssohle 4 m, Böschungen der Dämme 1 : 2 und 1: i¹/.,, Breite der Dammkrone 3 m.

48115 »

Kosten und Nutzen.

(durchschnittlich im Jahr 12 028 M.)

im ganzen 390 447 M.

Baukosten der Korrektion. Der in den Jahren    Die gesetzlichen Beiträge der Gemeinden zu

877 bis 1882 für die Ausführung der Flusskorrektion diesen Verwendungen belaufen sich abzüglich der erwachsene Aufwand hat einschliesslich der für j auf Grund der Bestimmungen des W assergesetzes Wehre, Brücken und Strassen ausgegebenen Sum- bewilligten Nachlässe auf .

220 600 M. betragen. Hieran hat sich der Staat betheiligt durch Uebernahme der Kosten:

•    •    85 965 M.

men 1

Gegenwärtiger Stand der Wiesekorrektion. In

hydrographischer und technischer Hinsicht wird der im Verband befindliche Wieselauf zweckmässig in folgende zwei F'lussabtheilungen eingetheilt:

I.    Von der oberen Verbandsgrenze bis zum Maulburger Fabrikwehr (Einmündung der Kleinen Wiese), km 27,390—20,294, Länge 7,096 km.

II.    Vom Maulburger Fabrikwehr bis zur Schweizergrenze, km 20,294—6,172, Länge

im ganzen mit 146 000 M. 14,122 km.

Die Wiesethalbahngesellschaft hat zu dem Unter-    Die in diesen beiden Flussabtheilungen vor

nehmen einen Beitrag von 25 000 M. geleistet. handenen Ufersicherungen und Dämme sind nach

dem Stand auf 1. Januar 1887 in der nachfolgenden Aufwand von 1883 bis 1886. Seit der Wieder- 1 Uebersicht zusammengestellt:

1. für die Aufsicht und Leitung des Unternehmens

2 8 000 M.

mit ............

2. für die Verbesserungen an den Landstrassen, insbesondere an 4 Brücken mit............

3. durch Leistung eines Zuschusses an die minder bemittelten Gemeinden mit.............

rx

Flussabtheilung

58 000 „

60 000 „

Ufersicherungen

Dämme

Ufer-

mauern

Abge

pflasterte

Bauten

Deckungen mit losen Steinen

Holz-

bauten

Ohne

künst

liche

Siche

rung

Parallel-

dämme

Quer-, Flügeldämme u. dergl.

I. Von der oberen Verbandsgrenze bis zum

Maulburger Fabrik wehr.......

II. Vom Maulburger Fabrik wehr bis zur Schweizer Grenze.............

200

2 656

8 310

2 347

1 607

340

739 2000

21 912 3 646

7 873

1 322

zusammen

939 4656**)

30 222 5 993

9 480 1 662

Ausbau der Korrektion. Aus der vorstehenden Uebersicht ist zu entnehmen, dass der weitaus grösste Theil der Uferbauten aus Faschinen erstellt ist. Da dasselbe auch von den Vorlandstraversen gilt, so trägt das ganze Korrektionswerk gegenwärtig noch den Charakter des Provisoriums. Für die Ausführung der Korrektion war die Anwendung des Faschinenbaues die allein zweckmässige Bauweise, und zweckmässig war und ist auch die Beibehaltung dieser Bauten, ungeachtet ihrer Vergänglichkeit insolange als, und überall

da, wo die Wirkung der Korrektion auf die Ausbildung des Flussbettes sich noch nicht gehörig vollzogen hat.

Die Beibehaltung des Faschinenbaues ist aber unzweckmässig, sobald die Flusssohle sich aus-

*) Ausserdem sind aufgewendet worden: für Wiederinstandsetzung der den Wehrinteressenten zur Unterhal-

.    .    90 000 M.

.    .    313000 „

**) Die mit groben Flussgeröllen abgepflasterten Ufer sind hierbei inbegriffen.

tung zugewiesenen Flussstrecken . für Wiederherstellung der Wehre .    .    .

4-

gebildet hat und es sich nun darum handelt, dauernd sichere Zustände zu schaffen und mit möglichst geringen Mitteln zu erhalten. Ganz ebenso verhält es sich mit den Weidenanpflanzungen auf den Vorländern und deren Ersatz durch gute Grasnarbe unter gleichzeitiger Herstellung von Steintraversen.

Der korrigirte Fauf der Wiese hat sich nun schon so weit ausgebildet, dass auf grössere Strecken Sohlenänderungen von Belang nicht mehr zu erwarten sind. Auf den übrigen Flussstrecken ist die Sohlenausbildung in naher Zukunft zu erwarten. Anderseits befinden sich die Faschinenbauten zum Theil schon jetzt in einem Zustand des drohenden Zerfalles, so dass ihre Erneueoder der Ersatz durch eine andere Bauart

Unterhaltung zugewiesenen Flussstrecken*) annähernd wie folgt:

a.    Flussbauaufwand:

1.    für Flerstellung der Steinuferbauten 518 000 M.

2.    für Regulirung der Vorländer und

Befestigung derselben mit Steintraversen ......

3.    für Verschiedenes .

zusammen Flussbauaufwand 800 000 M.

b.    Dammbauaufwand:

4.    für Herstellung neuer Dämme und Abpflasterung besonders bedrohter Dammstrecken

204 700 „ 77 300 „

40 000 ,,

rung geboten ist.

Gesammtaufwand 840 000 M. Die Kosten für Herstellung und Ausbau der Korrektion stellen sich hiernach auf rund 2 400 000 M.

Die Kosten der Unterhaltung' und Erneuerung der Faschinenbauten sind im Durchschnitt für das Jahr zu 33 000 M. zu veranschlagen. Dieser Aufwand würde sich fort und fort wiederholen, ohne dass damit vermieden würde, dass immer ein Theil der Uferbefestigungen sich in mehr und minder baufälligem Zustand befindet und bei eintretendem Hochwasser abtreibt. Jeder einzelne Ufereinbruch aber kann erfahrungsgemäss eine vollständige Zerstörung der flussab folgenden Stromstrecke in beträchtlicher Ausdehnung verursachen, würden die schlimmen Erfahrungen, die man aller-wärts an den badischen Binnenflüssen mit den hier

Die Kosten der gewöhnlichen Unterhaltung

nach vollendetem Ausbau lassen sich mangels der erforderlichen Erfahrungen am Fluss selbst durch Vergleichung mit anderen Flüssen ähnlichen Charakters annähernd bemessen. Zur Vergleichung eignet sich vorzugsweise die Wutach, welche — ungefähr auf eine gleich grosse Strecke wie die Wiese im Verband befindlich — ähnliche Gefälls-

nur

und Profilverhältnisse aufweist und auch, wenigstens oberhalb der Schlüchtmündung, ungefähr die gleiche Hochwassermenge abführt.

Für diesen Fluss sind die Gesammtunterhal-und dort allzu lang beibehaltenen Faschinenbauten tungskosten für das Jahr berechnet zu 10600 M. und Weidenpflanzungen auf den Vorländern gemacht hat, auch an der Wiese nicht ausbleiben, wenn man nicht auch hier, und zwar alsbald zur Anwendung des Steinbausystemes schreiten würde.

Das letztere hat in der Anwendung auf die Wiese zu bestehen: in der Umwandlung der provisorischen Uferbauten und Vorlandstraversen in solche von fügung stehen, um schadhafte Uferstrecken jeweils Stein bei gleichzeitiger Regulirung der Vorländer sogleich in Stein auszubauen, und Anlage derselben zu Rasenflächen, sowie in der Abpflasterung besonders gefährdeter Dammstrecken.

Sicher

Für die Wiese mögen diese Kosten in Berück

sichtigung der höheren Material- und Arbeitspreise angenommen werden zu rund ...    13 000 M.

oder durchschnittlich 613 M. für 1 km Flusslänge. Die Summe wird auch während der Zeit des

Ausbaues genügen, sofern die Geldmittel zur Ver-

In Verbindung mit diesen Arbeiten ist eine Vervollständigung der Dammanlagen, jedoch nur insoweit vorzusehen, als ein dringendes Bedürfniss hierzu vorliegt. Ein planmässig durchgeführtes Fluth-profil wird daher durch den Ausbau der Wiese nicht geschaffen.

Nutzen der Korrektion. — Die Frage, ob an der Wiese kostspielige Flussbauarbeiten in einem Bedürfniss begründet sind, ist lange Zeit hindurch zweifelhaft geblieben; sie ist schon wenige Jahre nach der erstmaligen Aufnahme des Flusses in den Verband verneint worden und dann ist über ein

*) Es haben zu unterhalten:

Die für den Ausbau entstehenden Kosten be- die Wehrinteressenten zusammen

die Wiesethalbahngesellschaft

.    .    6761 m Uferlänge,

• •    256 ,,    ,,

Von der letzeren und der Flussbauverwaltung gemeinsam werden

rechnen sich für den ganzen im Verband befind-

liehen Lauf, jedoch mit Abzug- der den Wehrinter- Mterhalten; 394 m Dämme, 300 m ofel, VorIand und Damm ein. essenten, sowie der Wiesethalbahngesellschaft zur seitig, sowie 383 m Damm und Vorland einseitig.

'43

gemacht — die letzteren allein mit über 60 Anlagen nützen ein Gefälle von etwa 130 m und über 2700 Pferdekräfte aus —; wo früher der Fluss durch Fürthen nothdürftig passirt werden konnte, herstellungsarbeiten mancherlei Verbesserungen an

halbes Jahrhundert verflossen, bis die Anschauungen sich geändert haben. In diesem Zeitraum hatte sich aber auch eine sehr wesentliche Aenderung der Verhältnisse im Wiesethal vollzogen: intensiver landwirthschaftlicher Betrieb und eine sehr bedeutende gewerbliche Entwicklung hatten Platz gegriffen; an Stelle geringwerthigen Mattfeldes waren werthvolle Wiesen mit vorzüglichen Bewässerungseinrichtungen getreten; zahlreiche Fabrikanlagen waren entstanden; durch Errichtung einer Anzahl von mit grossen Kosten erstellten Stauwerken waren Wasser und Gefäll des Flusses der Landwirthschaft und den Gewerben dienstbar

Gegend unentbehrlich gewordene Objekte vorgefunden, die bei früheren Hochfluthen nicht vorhanden waren, zu deren Erhaltung und Sicherung aber jetzt die Korrektion des Wieseflusses mit Recht geradezu als eine Nothwendigkeit allseits erkannt worden ist.

Das Werk ist noch zu neu, als dass es hinsichtlich seiner Erfolge schon eine abschliessende Beurtheiluug erfahren könnte. Bei der gewaltigen Hochfluth vom Dezember 1882 waren übrigens die wohlthätigen Folgen der Korrektion unverkennbar, wenn schon diese selbst grosse Zerstörungen erlitten hat; der Schaden im Thal aber hat die frühere Ausdehnung bei weitem nicht wieder erreicht.

Inzwischen sind in Verbindung mit den Wieder

befanden sich nun Brücken und Stege; der Thal- den Flussbauten, an Wehren und Brücken zur boden war durchzogen von Strassen und Wegen Ausführung gekommen, so dass die Hoffnung be-und von einer Eisenbahn. Kein Wunder, dass der rechtigt ist, dass Katastrophen, wie jene von 1882 Schaden durch die 1877 nach langer Ruhezeit auf- in Zukunft nicht mehr eintreten werden, vorausgetretene Hochfluth einen vordem im Wiesethal gesetzt allerdings, dass mit dem soliden Ausbau unerhörten Umfang angenommen hat. Hat diese des Werkes in der richtigen Zeit kräftig vorge-ja doch überall werthvolle, für den Wohlstand der gangen wird.

¹

Die ihres wilden Charakters und ihrer malerischen Felspartien wegen bekannte Thalschlucht von Riedersteg bis Schwarzamündung ist erst seit wenigen Jahren durch Anlage einer in der Thalsohle hinziehenden Strasse zugänglich gemacht.

Die Elz mit der Dreisam und der Leopoldskanal.

Im Flussbau verband: Die Elz von Kollnau bis Riegel und der Leopoldskanal von da bis zum Rhein — 34,666 km, die Dreisam von Ebnet bis zur Mündung — 26,765 km.

Elz und Dreisam in ungefähr nordwestlicher Richtung dem Rhein zuführt.

Der natürliche Flusslauf, »die Alte Elz«, welchem unterhalb Riegel nur noch die Bedeutung eines Gewerbe- und Wässerkanales zukommt, verfolgt vom Leopoldskanal ab in vielen Windungen in der Hauptsache eine nördliche Richtung* bis zur Einmündung in den Rhein bei Nonnenweier.

Die Länge des Elzlaufes von der Quelle bis zum Anfang des Leopoldskanales beträgt 58,15 km, bis zur Einmündung des Leopoldskanales in den Rhein 70,50 km. Die alte Elz von Riegel bis zum Rhein hat eine Länge von 28 km.

Hydrographische Verhältnisse.

a. Die Elz.

Der Flusslauf.

Die wichtigeren Zuflüsse sind von links: die Yach, die das Simonswälder Thal durchfliessende

— Die Elz entspringt am sogenannten Briglirain in einer Höhe von 108g m ü. d. M. In gestrecktem nach Norden gerichtetem Lauf durchfliesst sie das enge, von hohen steilen Berghängen eingeschlossene Hinterprechthal, wendet sich nach etwa 12 km in weitem Bogen, die Ausläufer des Gschassikopfes umfliessend, gegen Süd westen, welche Richtung sie an Elzach, wo das Thal sich allmälig erweitert, und an Wald-kirch vorbeifliessend beibehält bis zum Eintritt in die Rheinebene.

Von hier verfolgt sie eine ungefähr nordwestliche Richtung bis zum Anfang des Leopoldskanales [ Gutach, im Unterlauf auch Aubach genannt, die bei Riegel, der die Hochwasser der hier vereinigten Losei, ein oberhalb Denzlingen von der dort aus

dem Thal heraustretenden Glotter abzweigender nützung und klimatische Verhältnisse zeigt das Arm, welcher die Hauptmasse des Hochwassers Elzgebiet grosse Verschiedenheiten. In den links-der Elz zuführt, endlich bei Riegel die Dreisam.    seitigen Theil, der nahezu doppelt so gross ist,

Von rechts sind zu nennen: der Biederbach wie der rechtsseitige, fallen die Hauptmassen von und der vom Ilünersedel kommende, bei Emmen- zwei der an Höhe und Mächtigkeit bedeutendsten dingen einmündende Brettenbach.

berges, während der rechtsseitige grossentheils aus Hügelland gebildet ist. Vom ganzen Gebiet ge-Das Flussgebiet der Elz umfasst beim Emmen- hören etwa 95 °/Q dem Gebirg und dem Hügelland dinger Pegel (unmittelbar unterhalb der Bretten- und nur 5°/₀ der Rheinebene an. Der erstgenannte bacheinmündung) 480 qkm, unmittelbar oberhalb Gebietstheil zeigt ausgedehnte Bewaldung, nament-der Dreisammündung 529 qkm und beim Riegler lieh an den Steilhängen des oberen Prechthales, Pegel, das ist beim Anfang des Leopoldskanales, den oberen Hängen der meisten Seitenthäler und

in erheblichem Mass auch auf den Höhenrücken

mündung bezogen 9,2 km und das Verhältnis gegen Süden gekehrten Abhängen des Yach-, Wild-

Auf den gutach- und Glotterthales, sodann im Hauptthal

dieser letztem zur Flusslänge 1 : 6,2.

Riegler Pegel bezogen stellen sich diese Zahlen der Elz von Prechthal ab und in dem wellighügeligen rechtsseitigen Elzgebiet von Kollnau ab-

1141 qkm.

Die gemittelte Breite des Gebietes beträgt auf den Punkt unmittelbar oberhalb der Dreisam-auf bezw. 19,6 und 1: 3.

Im Folgenden ist das Flussgebiet der Dreisam ausser Betracht gelassen.

Vom Briglirain, nahe dem Ursprung, zieht sich die Wasserscheide des Elzgebietes linksseitig — zugleich Rhein- und Donaugebiet trennend — in südlicher Richtung über die Rosseck, Brend (1148 m), den Staatsberg und die Widiwander Höhe (1147 m), wo Elz-, Donau- und Wutachgebiet Zusammentreffen, verfolgt dann südwestliche Richtung bis zum Hohle Graben (1056 m), wendet sich hier mit scharfer Biegung gegen Nordwesten, über die Höhen von St. Märgen und den Kapfenberg auf den Vorderen Hochwald ziehend (1024 m). Gegen Westen abbiegend senkt sie sich über den Brombeerkopf und Flaunser auf den Hornbühl (717 m) und von da in nördlicher Richtung über den Kamm, welcher das Föhrenthal vom Wildthal trennt. Bei Heuweiler erreicht sie die Thalsohle und zieht nun nördlich an Langendenzlingen und Oberreuthe vorbei, dem linken Ufer des Waldgrabens entlang bis zu dessen Mündung oberhalb Riegel.

Die rechtsseitige Wasserscheide zieht vom Briglirain in nördlicher Richtung über die Höhen von Schonach, Rendsbergund Hauenstein auf die Hirschlach, wendet sich dann gegen Westen über die Höhen von Pfauss, Flachenberg und Hesseneck, von jetzt ab gegen Südwesten über den Schwaben-berg auf den Hünersedel, dann über die niederen Höhen von Ottoschwanden, den Dörflewald, und erreicht bei Malterdingen die Thal ebene.

In Hinsicht auf Bodengestaltung, Bodenbe-

Schwarzwaldstöcke, des Kandel und des Rohrhards-und Hochflächen.

Ausgebreiteter Feldbau findet sich an den

wärts. Die ständige Weide ist nicht in erheblichem Umfang vorhanden, dagegen wird in ziemlich ausgedehntem Mass an den unteren Thalgehängen Reutfeldwirthschaft betrieben. Die Sohle der

Thäler, sowie der in der Rheinebene liegende Ge-bietsantheil sind grösstentheils als Wiesland benützt.

Die überwiegende Hauptmasse des Elzgebietes, ungefähr 4/s, wird aus Gneis gebildet, ein ver-hältnissmässig kleiner Theil, das Quellgebiet und das hintere Prechthal, gehören dem Granit an. Das wellige, niedrige Hügelland zwischen dem Brettenbach und der Elz wird grösstentheils von dem Gneis aufg'elagertem Buntsandstein und in minderem Mass vom Muschelkalk eingenommen, während die dem Gebirg entlang ziehenden Vorhügel aus Diluvialbildungen, meist Lössablagerungen, bestehen. Solche Bildungen der jüngsten geologischen Formationen finden sich neben Geröll, Kies und Gebirgsschutt in der Thalsohle und an den unteren Hängen vom Thalausgang bis über die Gutachmündung herauf, ebenso in den Seitentliälern.

Das natürliche Ueberschwemmungsge-biet ist im Oberlauf des Flusses bis in die Gegend von Buchholz ein ziemlich beschränktes und erstreckt sich meist nur auf schmale Streifen des Ufergeländes; von Buchholz ab nimmt es beträchtlichen Umfang an und gewinnt namentlich unterhalb Emmendingen und dem alten Elzlauf von Riegel abwärts entlang beiderseits des Flusses eine grosse Ausdehnung.

Im ganzen erstreckt es sich auf 24 Gemarkungen und umfasst folgende Flächen:

Wiesen......

Ackerfeld......

Wald.......

Ortsetter, Hofraithen etc.

2467 ha, 572 „

119 „ 42 >>

Flussstrecke

Länge, auf welche der Fall = 1 m

Fall auf 1 m Länge

zusammen 3200 ha

oder 32 qkm.

Ortstheile, bezw. Wohnstätten liegen im Ueber-schwemmungsgebiet bei Kollnau, Waldkirch, Koll-marsreuthe, Wasser, Emmendingen, Köndringen, Theningen, Riegel, Mecklingen, Kenzingen, Oberhausen, Rust und Kappel.

Elz

Zwischen dem Kollmars-reuther und dem Wasse-rer Wehr......

208 bis 263

0,00481

bis

Gefällsverhältnisse. Der Fall der Elz von der Quelle bis zur oberen Verbandsgrenze bei Kollnau, d. i. auf 36 km Länge, beträgt 819 m und hiernach das gemittelte Gefall für diese Strecke 1 : 44.

Von der Quelle bis Prechthal wechselt es zwischen i : 8 lind 1:35. Durch Prechthal selbst beträgt es 1 : 55, von da bis zur Yachmündung 1 : 11 o und von hier abwärts bis unterhalb der Gutach 1 : 146.

Die Gefällsverhältnisse für den im Flussbauverband befindlichen Elzlauf und den Leopoldskanal ergeben sich wie folgt:

Zwischen dem Wasserer Wehr und der Langenbrücke bei Emmendingen Zwischen derLangenbrücke und der Schützenbrücke Zwischen der Schützenbrücke und der Nieder-emmending'er Brücke Zwischen derNiederemmen-dinger u. der Theninger Brücke ......

Zwischen der Theninger Brücke und km 16,5 Kön-

(unterhalb der dringer Brücke) .    .

0,00380

256

278

263

309

277 bis 357

0,00391

0,00360 i

0,00380

0,90324

0,00361

bis

Flussstrecke

Länge, auf welche der Fall = 1 m

Fall auf 1 m Länge

Zwischen km 16,5 und der Einmündung der Dreisam bei Riegel.....

0,00280

525

0,00190

Elz

Auf Gemarkung Kollnau . Bei Waldkirch .    .    .    .

170

120 bis 223

0,00588

0,00833

bis

Zwischen dem Buchholzer Fabrik wehr und dem Suggenthaler Wehr .    .

179 bis 278

0,00448

0,00558

bis

Zwischen dem Suggenthaler Wehr und dem Buchholzer Wässerwehr

0,00360

185 bis 625

0,00541

bis

Leopoldskanal In der Schwellenstrecke von Riegel bis unterhalb der Forchheimer Brücke Vom Ende der Schwellenstrecke bei km 8,5 bis zur Oberhäuser Brücke Zwischen der Oberhäuser Brücke und der ehemaligen Mühlbachmündung Zwischen der Mühlbachmündung und dem Rhein

900

1160

900

2100

0,00111

0,00086

0,00111

0,00048

In der Schwellenstrecke unterhalb dem Buch-■ holzer Wässerwehr .

Im Buchholzer Durchstich In der Schwellenstrecke zwischen dem Denzlinger und dem Kollmarsreuther Wehr.......

0,00160

200

3 33

0,00500

0,00300

Die Wasserstandsbewegungen werden seit 1828 an einem Pegel bei Emmendingen (km 19,95*) regelmässig täglich beobachtet.

Der Nullpunkt dieses Pegels liegt in der verglichenen Flusssohle, 194,678 m über N. N.

Ausserdem besteht für die Beobachtung der

182

0,00549

*) Der Nullpunkt der kilometrischen Vermessung der Elz liegt bei der Mündung des Leopoldskanales in den Rhein.'

Wasserstände der vereinigten Elz und Dreisam seit 1827 ein Pegel bei Riegel (km 12,300), dessen Nullpunkt seit der Herstellung der Leopoldskanalschleuse auf Höhe der Schleusenschwelle (175,742 m ü. N. N.) liegt.

b. Die Dreisam.

Der Flusslauf.

Die Dreisam entsteht aus

der Vereinigung der aus dem Ibenthal, der Wagensteig und dem Plöllenthal kommenden Bäche. Der

letztgenannte, welcher den Namen Rothbach führt, ist seiner geographischen Lage nach als der Oberlauf der Dreisam anzusehen. Er wird aus zwei derjenigen der übrigen grösseren Schwarzwald- Queübächen gebildet, von denen der eine am Ost-flüsse. Der höchste gemittelte Wasserstand fällt

Die durchschnittliche jährliche Wasserstandsbewegung zeigt keine wesentliche Verschiedenheit von

abhang* des Rossberges, der andere im sogenannten Michelsmoos bei Hinterzarten seinen Ursprung hat.

Die hohen, steilen, dem Urgebirg angehören- Der Zusammenfluss beider erfolgt unterhalb der den Bergwände des Elzgebietes, das starke Gefall Uöllsteig. Der Rothbach fliesst von hier nord-des blusses und der Umstand, dass der stärkste westlich durch das enge, streckenweise schlucht-Zufluss im Gebirg, die Gutach, ihre Fluthwelle artige Höllenthal und tritt bei Kirchzarten in das ungefähr gleichzeitig bringt, wie die obere Elz, offene, hier mehrere Kilometer breite, nach Westen

in den März, der niedrigste in den August.

sind Ursache des raschen Verlaufes der Hochwasser, sich öffnende Thal der Dreisam. Unterhalb Frei

Hochwasser von

1882 (Dezember)

350 cbm

410    „

450    „

660    „

Im Sommer ist die Elz häufig wochenlang nahezu wasserleer, weil die kleine Wassermenge zur Bewässerung der Wiesen und zum Betrieb der zahlreichen gewerblichen Anlagen benützt wird.

Bedeutende Elzhochwasser haben stattgefunden: 1819 (Dezember), 1824 (Oktober), 1828 (Dezember), 1830 (März), 1832 (Dezember), 1833 (Februar und Dezember), 1834 (Januar und Oktober), 1836 (Januar, November und Dezember), 1845 (März), 1849 (Januar), 1850 (Februar), 1851 (März und August), 1853 (April), 1867 (Januar und Dezember), 1868 (Dezember).

Aus der neueren Zeit sind bemerkenswerth:

Höhe am Emmendinger Pegel

3,i5 m 2,55 »

3,00 „

2,40 „

2,80 „

3,30 »

Wassermengen. Die sekundliche Hochwassermenge kann wie folgt angenommen werden:

Bei Waldkirch zu.........

„ Emmendingen (oberhalb des Bretten-

baches)..........

„ Emmendingen (unterhalb desBretten-

baches)..........

Im Leopoldskanal.........

In der Gegend von Emmendingen beträgt die bei mittlerem Wasserstand abgeführte Wassermenge etwa 30 cbm, die Niederwassermenge 1,5 bis 2 cbm in der Sekunde.

burg tritt die Dreisam in nordwestlichem Lauf in die Rheinebene; bei Neuershausen wendet sie sich gegen Norden und behält diese Richtung bei bis zur Einmündung in die Elz bei Riegel.

Die Länge des Dreisamlaufes, dem Rothbach und dessen nördlichem, vom Rossberg kommenden Quellbach nach gemessen beträgt 47,7 km.

Von Zuflüssen der Dreisam sind ausser den schon genannten Quellbächen zu erwähnen: von links: der Krummbach oder Zastlerbach und der Bruggabach; von rechts: der Eschbach und die unmittelbar oberhalb der Dreisammündung einfallende Glotter.

Das Flussgebiet der Dreisam von den Quellen bis zum Kronenmühlewehr in Freiburg umfasst 267 qkm. Auf den letzteren Punkt bezogen beträgt die mittlere Breite des Gebietes 5,6 km und das Verhältniss dieser zur Länge des Laufes 1 : 8,5. Bei der Mündung beträgt die Gebietsgrösse mit Ausschluss der Alten Dreisam*) und der Glotter 302 qkm und mit Einschluss dieser 607 qkm.

Die linksseitige Wasserscheide des Dreisam-gebietes zieht von der Weisstannenhöhe (1188 m) über die Hinterzartener Hochebene, wendet sich dann gegen Westen und steigt über die Albers-bacher Höhe (1270 m) auf den Feldberg, wo sie ihre höchste Erhebung erreicht, zieht nun über den Stubenwasen, den Hirschkopf und die Farnwiede, von da in nördlicher Richtung über den Schauinsland, hier nochmals zu bedeutender Höhe

*) Die „Alte Dreisam“ ist der Fluss, wie er vor der Korrektion von Neuersliausen abwärts bestanden hat. Er ist erhalten und bildet zuammen mit dem Eichstetter Mühlbach und dem Riedkanal ein eigenes Gewässersystem, das mit der Dreisam selbst durch die Neuershauser Schleusenanlage in Verbindung steht.

ansteigend (1284 m), senkt sich jetzt rasch und abgerundete Stücke bis zu 1 m Durchmesser finden, verläuft über den Kamm zwischen Prangenkopf und Diese Geröllmassen setzen sich als fächerförmig Kibfelsen auf den Brombeerberg und tritt etwas gestalteter Schuttkegel in die Rheinthalebene fort, oberhalb Freiburg in die Thalsohle.    5 km über Freiburg hinaus und im ganzen 45 m

Rechtsseitig zieht sie von der Weisstannenhöhe in nördlicher Richtung über die Fahrenhalde und den Doldenbühl auf den Hohle Graben, von da in nordwestlicher Richtung über die Höhen von St. Margen und den Kapfenberg auf den Vorderen Hochwald, weiterhin in westlicher Richtung über den Brombeerkopf, Flaunser und Flornbiihl auf den Rosskopf und senkt sich von da in die Thalsohle, welche sie bei dem Punkt erreicht, wo die Landstrasse von Freiburg nach Emmendingen die Staatseisenbahn unterhalb Freiburg schneidet.

Der überwiegende Theil des Dreisamgebietes fällt auf Gebirgsland, von dem rund 91 qkm bewaldet sind, und das neben ziemlich ausgedehnten welligen Hochflächen im oberen Gebiet des Rothbaches

abfallend.

auch einige nicht unbeträchtliche Torf- und Moorbildungen umfasst.

Während das Hauptthal der Dreisam das weiteste sämmtlicher Schwarzwaldthäler ist, bei Kirchzarten etwa 3,5 km breit, sind die Seitenthäler Hugstetten fast durchweg eng, vielerorts schluchtartig.

Das natürliche Ueberschwemmungs-gebiet, oberhalb Freiburg bis zur Verbandsgrenze nur etwa 10 ha umfassend, dehnt sich im Unterlauf bei einer durchschnittlichen Breite von 2 km über mehr und minder grosse Theile der 16 Gemarkungen: Freiburg, Haslach, Betzenhausen, Lehen, Umkirch, Hochdorf, Hugstetten, Buchheim, Neuershausen, Waltershofen, Gottenheim, Bötzingen, Eichstetten, Nimburg, Bahlingen und Riegel aus.

Die Fläche setzt sich nach den Anbauverhältnissen zusammen aus:

Wiesen .

Ackerfeld

Wald .

Ortsetter

zusammen

2516 ha 630 „

604 „ 59 »

3809 ha

Dabei liegen die Orte Betzenhausen, Lehen, Buchheim und Neuershausen zum

Theil, LTmkirch vollständig im UeberÜuthungs-

Die geologischen Verhältnisse des Gebietes gebiet, lediglich die Verschiedenheit

sind ,

der auftretenden Formationen in Betracht zieht,

wenn man

Gefällsverhältnisse. Die Dreisamsohle liegt an der oberen Verbandsgrenze 333 m, bei der Mün-

Der Fall auf der

sehr einfache, da der gesammte gebirgige Theil aus Gneis besteht, der an wenigen Stellen von

einigen älteren oder jüngeren Felsarten durchsetzt düng in die Elz 101 m ü. d. M. ist. Der weite Thalgrund von Kirchzarten ab- Verbandstrecke ist daher 232 m und das gemittelte Gefäll 1 : 115.

wärts, in den sich das Bett der Dreisam eingegraben hat, wird in unbekannter, aber zweifellos bedeutender Mächtigkeit aus geröllen gebildet, unter denen sich im oberen Thal Abtheilungen der Verbandstrecke:

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Uebersicht diluvialen Gneis- über die Gefällsverhältnisse auf den wichtigeren

Flussstrecke

Länge,

aui

welche der Fall = I m

Fall auf 1 m Länge

Bemerkungen.

Zwischen der Verbandsgrenze und dem Ebneter Wehr Zwischen da und der Ebneter Brücke (auf der nicht durch Sohlenschwellen befestigten Strecke) .    .    .

Zwischen der Ebneter Brücke und dem Beurbarungs-

wehr.............

Zwischen da und der Karthauser Brücke.....

Zwischen da und dem Dillenmühlewehr.....

Zwischen da und der Schwabenthorbrücke in Freiburg

44

127

133

12 5

I 12

0,0227

0,00787

0,00752

0,00800

0,00892

0,00740

Die unterhalb dem Wehr vorhandenen Sohlenschwellen liegen in einem verglichenen Gefäll.

Flussstrecke

Länge,

auf

welche der Fall = i m

Fall auf

i m Länge

Bemerkungen

Innerhalb der Stadt Freiburg, zwischen dem Kronenmühlewehr und der unteren Strassenbrücke .    .    .

Innerhalb der Stadt Freiburg, zwischen der unteren Strassenbrücke und der Eisenbahnbrücke . Zwischen der Freiburger Eisenbahnbrücke u. km 18,0

Auf der Gemarkung Betzenhausen.......

Von der Gemarkungsgrenze Betzenhausen-Lehen bis

zum Hugstetter Wehr...........

Zwischen da und der letzten Sohlenschwelle (km 12,5) Zwischen da und der Hugstetter Eisenbahnbrücke Zwischen da und dem Riedgraben (km 9,750)    .    .

Zwischen da und der Neuershauser Stauschleuse . Zwischen da und der Gemarkungsgrenze Neuershausen-

Eichstetten ................

Von d. oberen Nimburger Gemarkungsgrenze bis km 6,0 Zwischen der Nimburger Brücke und der Mündung .

100

133 118

125

i33

i57

200

228

290

455

544

1078

bis

2020

0,01000

0,00752

0,00847

0,00800

0,00752

0,00630

0,00500

0,00439

0,00345

0,00220

0,00184

0,000928

bis

0,00050

Die Sohle ist hier ununterbrochen durch Schwellen befestigt, welche in den durch die nebenstehenden Gefällzahlen bestimmten verglichenen Linien liegen.

Das Gefall ist auf dieser Strecke ungleichmässig vertheilt, schwächsten ist dasselbe (i : 2000) unterhalb der Nimburg-Eichstetter Brücke. In der Mündungsstrecke auf der Gemarkung Riegel beträgt es 1 : 1235.

Am

Hochgewässer von Bedeutung sind in diesem Gefäll breites, vielfach getheiltes Bett, so lange sie

in ihrem Thal und auf ihrem eigenen Schuttkegel fliessen, in der Rheinebene bei schwachem Gefäll meist geschlossener, jedoch vielfach gekrümmter in neuerer Zeit: 1867 (Januar), 1872 (Mai), 1877 Lauf und hohe Lage des Bettes gegenüber dem (Februar), 1878 (Januar), 1880 (Dezember), 1882 Gelände, hatten für die sonst von der Natur überaus

begünstigten Thäler und Niederungen der Elz und Die grössten Wasserhöhen waren 1851, 1872 Dreisam von alters her Missstände im Gefolge, und 1882 erreicht.

Wasserstandsbewegung. Die Wasserstände der Dreisam werden nur bei Hochwasser beobachtet. Es sind zu diesem Zweck 2 Pegel vorhanden: der eine am rechtsseitigen Widerlager der mittleren Strassenbrücke innerhalb der Stadt Freiburg, der andere bei der Lehen-Umkircher Brücke Die

Nullpunkte der Skalen liegen auf der durch Ouer-schwellen festgelegten Flusssohle, der des ersten 268,108m, der des letzteren 226,447 m über N. N.

Die Dreisam, deren geringe Wassermeng'e im Sommer oft wochenlang" von den Bewässerungsund Gewerbskanälen vollständig aufgenommen wird, zeigt bei Schneeabgang oder heftigen Regengüssen rapide und hohe Anschwellungen.

Jahrhundert eingetreten in den Jahren:

1801, 1811, 1816, 1819, 1824, 1831, 1833, 1836, 1843, 1844, 1849, i85L

(Dezember).

Sekunde anzunehmen: sie entspricht einer sekundlichen Abflussmenge für 1 qkm des Niederschlagsgebietes von 0,75 cbm.

Unterhalb der Neuershauser Stauschleuse beträgt die grösste Wassermenge nur noch 140 bis 150 cbm, da ein Theil des Hochwassers im Gebiet der Alten Dreisam seinen Abfluss findet.

Baugeschichte.

Die allen Flüssen vom Westabhang des Schwarzwaldes gemeinsamen Eigenschaften: bei starkem

die bei den Anwohnern das Bedürfniss nach Ab

hilfe recht dringend fühlbar machten. Im Thal Die Hochwassermenge der selbst und an dessen Ausgang war das Kultur-

Wassermenge.

Dreisam ist bei Freiburg zu rund 200 cbm in der gelände, waren Wohnstätten und gewerbliche An-

war man schon im vorigen

mittel im Betrag von 2 bis 3000 fl. jährlich wurden Thalgrundes nicht vorgekommen zu sein; aber theüs aus dem Fiussbaufond, theils aus der hoch.

schon abwärts cjer sogenannten Galgenbrücke ist

lagen den Beschädigungen und Zerstörungen durch den angeschwollenen Fluss ausgesetzt; am Unterlauf waren die ausgedehnte Versumpfung der Nierungen mit ihren nachtheiligen Folgen für die Gesundheitsverhältnisse und die häufigen und oftmals lang andauernden Ueberschwemmungen zu beklagen.

a. Die Korrektion der Elz von Kollnau bis Köndringen.

Bei und oberhalb Waldkirch scheinen in früherer Zeit grössere Zerstörungen der Ufer und des das Wiesengelände häufig überschwemmt und zerrissen worden. Bei Buchholz, wo das Hochwasser sich über das weit ausgedehnte rechtsseitige Mattfeld ausbreiten konnte, schadeten die Hochwasser weniger durch Zerstörungen als durch Ueber-schwemmung und Ablagerung von Sand und Kies. Sehr übel waren dagegen die durch den verwilderten Fluss hervorgerufenen Zustände von Buchholz abwärts bis gegen Köndringen. Weite Geländestreifen beiderseits des Flusses kamen bei allen stärkeren Anschwellungen unter Wasser. Der Fluss selbst war in mehrere, streckenweise weit auseinander liegende Arme getheilt, und 100 bis 250 m breit zogen sich auf beiden Seiten Wasseransammlungen, Sümpfe, Kies- und Sandfelder und Oedungen dem Fluss entlang, — eine fast werthlose, meist als Gemeinde-Allmend oder zur Weide benützte Fläche.

Häuser und Häusergruppen in Kollnau, WTald-kirch, Buchholz, Wasser und Emmendingen kamen zeitweise in das Wasser, doch entstanden empfindliche Schäden hier nur bei ganz ausserordentlichen Ereignissen, wie der Hochfluth vom Jahr 1778. Grössere Nachtheile erlitten dagegen die am unteren Ende dieser Elzstrecke liegenden Orte Theningen und Köndringen, wo das Hochwasser nicht selten in die Wohnungen, Ställe und Kellerräume eindrang, die Vorräthe verdarb und die Gebäude beschädigte.

Zahlreiche der im Ueberschwemmungsgebiet gelegenen Strassen und Verbindungswege zwischen einzelnen Ortschaften wurden bei Hochwasser über-fluthet, oft auch beschädigt und streckenweise zerstört.

Dass diese Zustände auf die Gesundheitsund Erwerbsverhältnisse der Bewohner sehr ungünstig ein wirken mussten, ist begreiflich.

In dem zur Markgrafschaft Baden-Durlach gehörigen hochbergischen Gebiet an der Elz — von der oberen Sexauer bis zur unteren Köndringer

Gemarkungsgrenze Jahrhundert bemüht, diesen schlimmen Zuständen abzuhelfen. Seit Anfang der 1780er Jahre wurden hier — wahrscheinlich aus Anlass der bedeutenden und verheerenden Hochfluth von 1778 — Arbeiten an der Elz unternommen. Als Grundlage diente ein Plan, welcher eine Korrektion des Flusses von Sexau bis Köndringen vorsah. Der Fluss sollte hiernach möglichst gerad gelegt oder in flachen Bögen geführt, die Ufer sollten mit Faschinaten befestigt werden. Auch der Flusshaag fand hier — 15 bis 20 m breit — Anwendung. Die nöthigen Geldbergischen Landeskostenkasse bewilligt. Die Arbeiten nahmen guten Fortgang; sie wurden zwar durch das Hochwasser von 1784 zu einem beträchtlichen Theil wieder zerstört, aber sofort wieder aufgenommen, und um die Wende des Jahrhunderts war im Hochbergischen die Elz regulirt. Bald verschlimmerten sich aber die Zustände wieder. Mangelnde Pflege des Geschaffenen, der Zerfall der Faschinenbauten und starke, namentlich von grossen Ufereinbrüchen in der Gemarkung Buchholz stammende Geschiebezufuhr, durch welche der Flusslauf in den unteren Gemarkungen verschüttet wurde, bewirkten eine allmälige Zerstörung der Korrektion, und als das ganze Elzgebiet an Baden fiel, waren die Zustände am Fluss im ehemals baden-durlach’schen Gebiet wieder sehr missliche.

In dem vormals österreichischen Gebietstheil von Sexau aufwärts waren bis dahin grössere, zusammenhängende Arbeiten an der Elz nicht ausgeführt worden. Man hatte sich damit begnügt, nach Bedarf einzelne Ufersicherungen herzustellen.

Mit der Aufnahme des Flusses in den Staatsflussbauverband im Jahr 1816 beginnt auch die ernstliche Wiederaufnahme der Elzbauarbeiten. Ein durchgearbeiteter einheitlicher Entwurf für die letzteren ward indessen nicht aufgestellt. Für die Strecke von Sexau bis Köndringen ist die schon den alten Korrektionsarbeiten zu Grund gelegte Richtung im wesentlichen beibehalten. Oberhalb Sexau wurden sowohl Richtung als Querprofil der Korrektion den örtlichen Verhältnissen angepasst. Auch die Durchführung der einzelnen Herstellungen erfolgte nicht in bestimmter örtlicher Aufeinanderfolge, sondern nach dem Grad der Dringlichkeit.

Zu den ersten, vorzugsweise in den 1820er Jahren ausgeführten Arbeiten gehören zahlreiche Sporenbauten zwischen Sexau und Köndringen.

vom Buchholzer

mit abgepflasterten Bauten in Angriff genom-

Zum Zweck der Auflandung der Vor- gemacht-

Anfangs der 1850 er Jahre sind die beiderseitigen Flügeldämme bei Theningen und im Jahr 1859 ist der Flügeldamm beim sogenannten Steckenhof hergestellt worden, in den 1860er und 1870 er Jahren wurden vorzugsweise Abpflasterungen der Ufer und Regulirungen der theilweise sehr unregelmässigen und hochaufgeschlammten Vorländer vorgenommen.

Das Hochwasser von 1882 war auch an der Elz von ungewöhnlicher Höhe und verursachte umfangreiche Zerstörungen. Die Wiederherstellungsarbeiten wurden in den Jahren 1883/84 vollzogen. In Verbindung damit kamen verschiedene Verbesserungen — Regulirung und Tieferlegung von Vorländern, solide Herstellung von Uferbauten, Verstärkung von Sohlenschwellen Ebenso wurden die Profilverhältnisse bei einigen Brücken durch Zurückversetzen der Widerlager verbessert und das Kollmarsreuther Wehr, dessen Zerstörung den Anlass zu sehr erheblichen Be-

länder auf die normale Höhe begann man um diese Zeit mit der Anlage von Weidenpflanzungen sich der Fluss in vielen Krümmungen und Spal-in den Kammern zwischen den nun zu Traversen tungen durch das meist als \\ iesland benützte

Ausserdem sind aus Anlass des Hochwassers von 1824 in den folgenden Jahren Dammbauten auf der gleichen Strecke hergestellt worden. Von 1821 bis 1824 ist der sogenannte Fischermattendurchstich — vom Buchholzer Fabrikwehr abwärts bis zum sogenannten Felsenwässerle — ausgeführt, 1821 der Buchholzer Durchstich Wässer wehr bis zum Denzlinger Wehr — begonnen worden.

Ein weiterer Durchstich bei Kollmarsreuthe kam in den Jahren 1825 bis 1830 zur Ausführung.

1832 war die Korrektion auf den Gemarkungen Niederemmendingen, Munding-en und Theningen in der Hauptsache fertig gestellt und im Lauf der 1830er Jahre sind auch im übrigen die Korrektionsarbeiten, soweit es sich um die Herstellung des neuen Laufes und die Anlage von Dämmen handelte, vollendet worden.

Nunmehr wurde der Ausbau der Uferlinien men.

gewordenen Sporen. Um den in der Flussstrecke von Sexau abwärts bis unterhalb Wasser ein getretenen starken Vertiefungen der Flusssohle zu begegnen, schritt man gegen Ende der 1840er Jahre zur Befestigung der letzteren mittels Faschinenquerschwellen, die .sich beim Hochwasser von 1851 aber schlecht bewährten und von nun ab allmälig durch solidere Schwellen ersetzt worden sind.

zustande.

Schädigungen gegeben hatte, wurde in zweck-massigerer und soliderer Gestalt neu hergestellt.

In den jüngsten Jahren ist neben der sorgfältigen Pflege des Geschaffenen vorzugsweise mit dem Ausbau der Uferlinien in Stein und der Regulirung hochaufgelandeter, dem Abfluss hinderlicher Vorländer vorgegangen worden.

b. Die Korrektion der Dreisam von Ebnet bis Neuershausen.

Während oberhalb Freiburg der meist tief in den Thalboden eingeschnittene Fluss trotz des starken Gefälles Beschädigungen von grossem Belang nur bei ausserordentlichen Hochwasserereignissen verursacht hat, waren die Zustände an der Dreisam unterhalb ihres Austrittes aus dem

Thal früher sehr schlimm und Vorkehrungen zum Schutz gegen Uferangrift und Ueberschwemmung haben sich hier als dringendes Bedürfniss fühlbar

Noch im Anfang dieses Jahrhunderts wand

Gelände. Bei Hochwasser wurde dieses beiderseits weithin überfluthet, zerstört oder mit Kies und Sand bedeckt und nicht selten bahnte sich der Fluss, Wege und Brücken zerstörend, einen vollständig neuen Lauf.*) Der Verkehr zwischen den imUeberschwemmungsgebiet gelegenen Ortschaften war unterbrochen, die Ortschaften selbst kamen bei allen grossem Anschwellungen mit mehr oder minder grossen Ortstheilen in Gefahr, einige derselben, wie Betzenhausen, Lehen, Umkirch, Hugstetten und Neuershausen wurden theilweise oder vollständig unter Wasser gesetzt. Grosse Flächen des Ueberschwemmungsgebietes waren in Versumpfung gerathen und es machte sich neben der Bedrohung und Beschädigung des Eigenthums auch die ungünstige Einwirkung der geschilderten Zustände auf die Gesundheitsverhältnisse der Bewohner als schwer empfundener Missstand geltend. Fieber waren sehr häufig und traten namentlich in Umkirch, Buchheim, Neuershausen fast alljährlich auf.

Alle diese, seit langer Zeit beklagten, schwer auf der Bevölkerung lastenden Uebelstände traten in besonders hohem Grad gegen Ende des vorigen j und im Anfang dieses Jahrhunderts bei den ausserordentlichen Hochfluthen vom Oktober 1778 und i vom Dezember 1801 hervor und der Ruf nach Abhilfe wurde immer dringender.

*) Dies geschah z. B. in den Jahren 1807, 1810 und 18x9.

Zur Verbesserung der Zustände war bis dahin für den Landstrich von Freiburg bis Neuershausen, welcher mit Ausnahme der baden-durlach’schen Gemeinde Haslach zu Vorderösterreich g'ehörte, zwar manches, theils durch die betheiligten Gemeinden selbst, theils durch die Herrschaft versucht worden, aber ohne nachhaltigen Erfolg. Unter Aufsicht der sogenannten Wuhrmeister, deren jede Ortschaft einen oder mehrere stellte, hatte man Ufersicherungen und gegen Ende des vorigen Jahrhunderts auch da und dort Dämme ang-elegt. Die Arbeiten waren aber Stückwerk, wohl auch mangelhaft vollzogen und konnten desswegen ihrem Zweck immer nur für kurze Zeit entsprechen.

1824 ist die Korrektion von Freiburg abwärts bis zur oberen Betzenhauser Gemarkungsgrenze ausgeführt und im Jahre 1824 die nach abwärts anschliessende Strecke bis zur Lehener Brücke in Angriff genommen worden. Es wurde hier jedoch zunächst nur der neue Lauf ausgegraben, während die Fertigstellung der Korrektion, insbesondere auch die Eindämmung, erst in den Jahren 1835 bis 1838 in der Hauptsache zur Ausführung kam. Dagegen ist von 1831 bis 1834 die Korrektion von der Lehener Brücke abwärts bis zu den sogen. Schwarzmatten auf Gemarkung Hugstetten und in den Jahren 1842 bis 1845 die Korrektion von hier abwärts bis zur oberen Neuershauser Gemarkungsgrenze hergestellt worden.

Auf den meisten Korrektionsstrecken wurden

Eingehender wurde der Flussbau auf der Gemarkung Haslach betrieben. Doch ist es auch hier damals nicht gelungen, eine dauernde Ver- sofort auch die Ufer befestigt — fast durchweg besserung der Zustände herbeizuführen. Dagegen mittels Faschinaten — und die beiderseitigen Dämme wurden längs der Stadt Freiburg durch die Ge- erstellt. Ebenso wurden nach Erforderniss die Vor-meinde die nothwendig-sten Schutzarbeiten vorge- länder durch Faschinentraversen verstärkt. Die

nommen.

Es geht dies hervor aus einer Korrektionsstrecke von Freiburg bis Neuershausen

im neuen Flusslauf rasch eingetretenen Vertiefungen Als mit dem Anfall der vorderösterreichischen der Sohle machten schon bald auf grössere Er-Lande an Baden im Jahr 1806 der ganze Dreisam- Streckungen eine künstliche Befestigung nothwen-lauf unter badische Floheit kam, befand sich die <%» welche durch Faschinenquerschwellen erzielt Dreisam von Freiburg abwärts in sehr verwahr- wurde. Ende der 1840 er Jahre war fast die ganze lostem Zustand.

An dem Dreisamlauf oberhalb Freiburg waren

Schilderung Tulla’s, der überzeugend nachwies, mit solchen Querbauten versehen, dass nur durch eine vollständige Korrektion von Freiburg bis zur Mündung in die Elz bei Riegel inzwischen, vorzugsweise in den 1830er Jahren, dauernd und sicher Abhilfe geschaffen werden ebenfalls die nöthigsten Sicherungsarbeiten vollkönne, aber auch, dass eine solche Korrektion nur zogen worden. Es handelte sich hier nicht sodann Erfolg verspreche, wenn auch der Elz von wohl um durchgreifende Korrektionen, als viel

Riegel abwärts bis in den Rhein ein anderer Lauf mehr, unter Beibehaltung- des bestehenden Fluss-angewiesen werde, wie dies schon seit langer Zeit laufes, im wesentlichen um die Herstellung eines

regelmässigen Flussprofiles und die Befestigung Nach Aufnahme der Dreisam in den Flussbau- der Eifer. Nur im oberen Theil der Gemarkung verband (1816) wurde alsbald ein Korrektions- Ebnet musste auch eine Regulirung des Flusslaufes entwurf aufgestellt und mit dessen Durchführung selbst vorgenommen werden, schon im Jahr 1817 der Anfang gemacht. Dem Fluss sollte hiernach

angeregt worden sei.

Seit Ende der 1840 er Jahre war man mit dem von Freiburg abwärts ein weiteren Ausbau der korrigirten Dreisam beschäftigt, ganz neuer Lauf angewiesen und dieser nach dem d. i. mit der streckenweise noch fehlenden Erwei-

symetrischen Doppelprofil ausgebaut werden.

terung des Profiles, Ergänzung der Sohlenschwellen Die Korrektionsarbeiten nahmen nicht gleich und der Uferdeckungen, sowie der Regulirung der

Vorländer und der Dämme.

den allseitig gewünschten Fortgang. Theils es nicht möglich, die sehr erheblichen, für die fangreichen Herstellungen erforderlichen Geldmittel beiten durch die Hochwasserereignisse des Jahres nach Bedarf zur Verfügung zu stellen, theils auch 1851. Schon im März des genannten Jahres bewirkten häufige Hochwasser längere Störungen, durch eine beträchtliche Anschwellung am Fluss So wurde im Jahr 1817 die kurze Strecke von der von Lehen abwärts namhafte Vorland- und Damm

war

um-

Eine empfindliche Störung erlitten diese Ar-

waren

oberen Neuershauser Gemarkungsgrenze bis Neuershausen-Bötzinger Brücke hergestellt. Dann Sohlenschwellen zerstört worden. In noch höherem ruhten die Arbeiten mehrere Jahre. Von 1822 bis Mass verderblich wirkte das Hochwasser

zur

beschädigungen eingetreten und eine grosse Anzahl

vom

Schon kleine Anschwellun-

in Freiburg mit Felsstücken abgepflastert.

Die Hochwasserereignisse der Jahre 1862 und 1867, welche für mehrere der im Verband befind- meter Breite und bewirkten namentlich längs der

liehen Binnenflüsse von verderblicher Wirkung unteren Dreisam ausgedehnte Versumpfungen, waren, gingen an der Dreisam ohne erhebliche    Die ungünstigen natürlichen Verhältnisse wur-

Beschädigungen vorüber. Dagegen hat das Hoch- den noc|₁ verschärft durch einige, ohne Rückwasser vom Mai 1872 zahlreiche und zum Theil sicht auf das allgemeine Interesse hergestellte sehr belangreiche Schäden verursacht. Ausser

hammdamm, bestimmt, die Felder der Gemarkung der Stadt Preiburg eintrat, entstanden Riegel zu schützen, zog vom Rieglerberg auf namentlich Beschädigungen an den Sohlenschwel- dem linken Ufer der Elz bis gegen den Bergvor-len, von denen ein grosser rheil vollständig abge- sprung der Lichteneck bei Hecklingen, wo er an trieben wurde. Auf der Gemarkung Freiburg die massive Landstrassenbrücke anschloss. Die ge-wurden überdies sämmtliche Wehre zerstört und

innerhalb der Stadt Freiburg nun statt der bis deutenderen Hochwasser durchgebrochen, wodurch dahin bestandenen Weidenpflanzungen beiderseits namentlich Stadt und Gemarkung Kenzinge Felsenpflasterungen —, Regulirung der Vorländer groSsem Schaden bewahrt blieben, und Verstärkung und Erhöhung von Hochwasserdämmen vorgenommen.

Zu weiteren Verbesserungen gab endlich das ebenfalls nicht unbedeutende Hochwasser vom Februar 1877 Veranlassung.

Die gute Wirkung- der vorgenommenen Herstellungen zeigte sich bei der Hochfluth vom Dezember 1882, welche, obgleich an Höhe derjenigen von 1872 nicht nachstehend, an der Dreisam nur wenig geschadet hat.

i. August, das vorzugsweise auf den Gemarkungen Ebnet, Freiburg und Lehen grosse Beschädigungen im Gefolge hatte.*)

Bei den Wiederherstellungsarbeiten wurde insbesondere auf die Verstärkung der sich rasch abnützenden Faschinenquerschwellen durch übergelegte Holzholme Bedacht genommen. In solcher Weise wurden unterhalb Freiburg die Sohlenversicherungen in ausgiebiger Weise verbessert.

Aus Anlass dieses Hochwassers wurden in den 1850er Jahren die beiderseitigen Ufer zwischen dem Dillenmühlewehr und der Schwabenthorbrücke vielen Einbrüchen, von denen der bedeutendste innerhalb auf der oberen Flussstrecke traten beträchtliche Vertiefungen der Sohle ein.

Anlässlich der umfassenden Wiederherstellungsarbeiten wurden mancherlei Verbesserungen, insbesondere weitere Verstärkungen der Sohlenschwellen, solidere Herstellung der Ufersicherungen

c. Die Korrektion der Unterläufe der Elz und der Dreisam und die Herstellung des Leopoldskanales.

Wohl keine Gegend des badischen Landes

*) Im ganzen wurden die Hochwasserschäden des Jahres 1851 für die Dreisam auf 55 947 M. berechnet.

hatte früher so viel von Ueberschwemmungen zu leiden, wie der im Gebiet der unteren Dreisam und Elz gelegene Landstrich, der sich als mehrere Kilometer breite Ebene von Bötzingen am östlichen Fuss des Kaiserstuhles und Köndringen am Fuss der Schwarzwaldvorhügel bis zur alten Elzmündung hinzieht. Der vielgewundene, wenig tief in das Gelände eingeschnittene Lauf, dessen geringes natürliches Gefall durch widersinnig angelegte Stauwerke fast ganz aufgehoben wurde, vermochte kaum bei gewöhnlichen Verhältnissen die Wassermenge abzuführen, gen traten über die Ufer; die Hochwasser verbreiteten sich über ein Gebiet von mehreren Kilo-

Dämme. Der eine derselben, der sogenannte Oossammte, aus den Gebieten der Dreisam, Glotter und Elz kommende Hochwassermasse, für welche der Engpass des Rheinthaies zwischen Riegel und Hecklingen das natürliche Abflussprofil bildet, war somit auf die Durchflussöffhung der gedachten Landstrassenbrücke beschränkt. Der Ooshammdämm ist denn auch regelmässig bei jedem ben vor

Eine ähnliche unzweckmässige, wenn auch weniger schädliche Dammanlag e bestand zum Schutz der Gemarkung Oberhausen hinter dem sogenannten Johanniter- und längs dem Birkenwald entlang der Gemarkungsgrenze Kenzingen-Oberhausen. Der in dieser Elzgegend durch die Ueberschwemmungen verursachte Schaden war für die Landwirtschaft von grosser Bedeutung, da der überwiegende Theil des überflutheteten Gebietes aus werthvollem Ackergelände bestand. Nur längs der beiderseitigen Flussufer befand sich ein Streifen wenig werthvoller, meist zu Weide benützter Wiesen. Von Ortschaften wurden namentlich Riegel, Niederhausen, Rust und Kappel, vor allem aber die Stadt Kenzingen berührt, welche zu mehr als ¹ji in das Wasser kam.

Eine grosse Zahl der im Ueberschwemmungs-

gebiet gelegenen Strassen und Wege war bei , in der Folge der Staat noch würden aufzu wenden Hochwasser überschwemmt, der Verkehr auf weite haben. Auch mussten Pläne und Voranschläge im Strecken gesperrt. In Betracht kamen dabei neben einzelnen ausgearbeitet und die Interessenten dazahlreichen Feldwegen' die Verbindungswege von rüber vernommen werden.

Zur Bereinigung aller dieser Fragen ernannte die Regierung im Jahr 1834 eine gemischte Kommission, welcher ein neueres Projekt, sowie der revidirte Ueberschlag vorgelegt wurde, der sich nun auf 694 100 fl., also um 308 500 fl. höher stellte als der frühere. Der erhebliche Mehrbetrag erklärt sich dadurch, dass in dem ersten Ueberschlag die Beiwerke, wie die grossen Schleusen bei Riegel und Neuershausen, sowie 9 neue Brücken nicht aufgenommen waren, und auch die jetzt zur Sicherung der neuen Anlage als nothwendig erkannte Korrektion der Elz von Köndringen bis Riegel und die Umwandlung- derselben von Riegel bis Kenzingen in einen Mühlbach mit einer Einlassschleuse bei Riegel keine Berücksichtigung gefunden hatte. Auch erschien infolge der bei dem 1833er Hochwasser gemachten Beobachtungen eine Vergrösserung des früher angenommenen Fluth-kanalprofiles räthlich.

Die technischen Vorschläge umfassten nunmehr folgende Punkte:

1. Es sollte für die Dreisam von Neuershausen

Neuershausen nach Bötzingen und Eichstetten, von Eichstetten über Nimburg nach Theningen, von Bahlingen nach Theningen, von Riegel nach Theningen, Malterdingen, Kenzingen, die Landstrasse zwischen Hecklingen und Kenzingen, die Strasse von Weisweil nach Kenzingen, endlich die Verbindungswege Oberhausen-Kenzingen, Oberhausen-Herbolzheim, Ober- und Niederhausen-Ringsheim,

Niederhausen-Rust, Rust-Kappel und Rust-Ringsheim.

Die ungünstige Einwirkung der Zustände auf die Gesundsheitsverhältnisse der Bewohner äusserte sich durch häufig auftretende Wechselfieber, typhöse Krankheiten, Augenentzündungen u. dgl.

Für die Verbesserung der Zustände an den Unterläufen der Elz und der Dreisam war bis in den Anfang dieses Jahrhunderts nichts von Belang geschehen. Auch nachdem das bis dahin unter österreichischer Herrschaft gestandene Gebiet an Baden gefallen war, konnte noch nicht zur gründlichen Hebung der Missstände geschritten werden.

bis Riegel ein vollständig neues, eingedammtes Bett hergestellt werden, und zwar durch die tiefsten Stellen des Kaiserstuhler Riedes, um auch die notwendigen Seitenabzüge fördern zu können.

2.    Die Elz sollte von Riegel gegen Kenzingen in der Weise kanalisirt werden, dass in dieser Richtung nur noch das für die Mühlenanlagen und für landwirtschaftliche Zwecke nothwendige Wasser abgeführt werden könnte.*)

3.    Die Flochgewässer der vereinigten Elz und Dreisam sollten in dem von Riegel gegen Oberund Niederhausen hin anzulegenden und dort in den Rhein einmündenden Fluthkanal abgeleitet werden.

4. Die Elz von Köndringen bis Riegel sollte vollständig korrigirt werden.

Nachdem durch die Thätigkeit der genannten Kommission eine Vereinbarung dahin zustande gekommen war, dass das grosse Unternehmen der Elz- und Dreisamkorrektion ausgeführt werden solle, und nachdem der vorgelegte Entwurf die allseitige Zustimmung erhalten hatte, war endlich die Grossh. Regierung in der Lage, im Jahr 1835 dem Landtag wegen Beschaffung der Mittel eine

Man hatte wohl damals schon erkannt, dass eine durchgreifende und nachhaltige Verbesserung nur durch Anlage eines Fluthkanales, der die Hochwasser der vereinigten Dreisam und Elz auf kürzestem Weg dem Rhein zuführt, möglich sei. Eine eingehende technische Untersuchung hierwegen hat 1816 stattgefunden und ergeben, dass ein solcher Fluthkanal ohne besondere technische Schwierigkeiten ausführbar sei und dem Zweck vollständig entsprechen würde, aber die Frage, wie die Gelder zu beschaffen, schien vorerst nicht zu lösen. Der Gegenstand wurde indessen nicht wieder verlassen und im Jahr 1831 konnte ein ausführliches Projekt vorgelegt werden. Dasselbe umfasste die Herstellung eines neuen Dreisamlaufes von Neuershausen bis Riegel und die Herstellung eines Hochwasserkanales von Riegel bis zum Rhein. Die Gesammt-kosten dieser Anlagen waren zu 385 600 fl. veranschlagt. Für Herstellung der dringendsten Arbeiten wurde in dem ausserordentlichen Budget für die Jahre 1831/33 der Betrag von 40000 fl. bewilligt. An die Inangriffnahme der Arbeiten konnte jedoch mit Rücksicht auf die verschiedenen auseinander gehenden Interessen und auf die plan-mässige Durchführung des ganzen Unternehmens

noch nicht geschritten werden. Es war zuvor noch l    Als Höchstmass der Herzu erforderlichen Wassermenge

festzustellen, was die betheiligten Gemeinden, was ' wurden 81 cbm in der Sekunde angenommen.

Im Jahr 1843 wurde der neue Dreisamlauf von Neuershausen bis Riegel eröffnet.

Gesetzesvorlage zu machen. Das von den Stän- Namen des höchstseligen Grossherzogs Leopold, den genehmigte und unter dem 28. August 1835 unter dessen Regierung es zustande gekommen ist. veröffentlichte Gesetz bestimmte im wesentlichen

Folgendes:

„Zur Rektifikation des Dreisamflusses mittels ;

Zur vollständigen Fertigstellung des Unter-eines Kanales von Neuershausen an und des Elz- nehmens hatte jedoch die ursprüngliche Ueber-flusses von Köndringen an über Riegel bis in den schlagssumme aus verschiedenen Gründen nicht Rhein bei Niederhausen wird unter den Gemein- ausgereicht und es mussten weitere 133000 fl. den Neuershausen, Oberschaff hausen, Bötzingen, durch ein Anlehen aufgebracht werden, welches Eichstetten, Bahlingen , Nimburg, Köndringen, kraft Gesetzes vom 30. Juli 1840 von der Gesammt-Hecklingen, Riegel, Kenzingen, Herbolzheim, heit der Konkurrenzgemeinden unter Bürgschaft Ring'sheim, Kappel, Rust, Oberhausen und Nieder- des Staates aufgenommen wurde.

hausen eine Konkurrenz gebildet.¹)

Weitere Mittel zur Herstellung von Arbeiten, Zu diesem Unternehmen wird aus der Staats- welche zur Sicherung des Ganzen mit der Zeit kasse ein Zuschuss von Dreimalhunderttausend Gul- nothwendig erschienen, wurden durch mehrere

den in vier Jahresterminen gegeben. Das neue Budgetperioden hindurch bewilligt. So für die Kor-Flussbett sammt den Dämmen fällt dem Staat zu, rektion der Elz von Köndringen bis Riegel, welche das    alte    Flussbett    dagegen der Konkurrentschaft,    als letztes Glied    des grossen Unternehmens gegen

Der    Rest der    Kosten wird von den Konkur-    Ende der 1840er Jahre hergestellt wurde, und für den

renzgemeinden gedeckt.

1856/57 ausgeführten rechtsseitigen Dammabschluss Das Beitragsverhältniss zwischen den einzel- längs der Nimburger Seematten, welcher früher in nen Gemeinden wird regulirt nach dem Vortheil, der Absicht unterlassen worden war, durch zeitweicher jeder Gemeinde zugeht, und nach dem weise Ueberschwemmung eine allmälige Erhöhung Betrag des Schadens, der von ihr abgewendet wird, und Verbesserung des rechtsseitigen Geländes her-Zur Regulirung dieses Beitragsverhältnisses beizuführen. Diese Massregel hat sich auch vollwird eine theils aus Regierungs-, theils aus Ge- ständig bewährt.

meindevertretern bestehende Kommission gebildet.“    Schon wenige Jahre nach Vollendung des

Die    Grossh. Regierung ging hierbei von der    Leopoldskanales    zeigte sich eine ziemlich beträcht-

Ansicht    aus, dass    von dem Gesetz vom 24. Mai    liehe Vertiefung    der Sohle, vorzugsweise zwischen

Aus dem gleichen Grund und in der nämlichen W⁷eise wurde die Sohle des neuen Dreisam-laufes auf eine Länge von 750 m in ihrer Höhenlage versichert.

Schon Ende der 1840 er Jahre wurde damit begonnen, die anfänglich mit Faschinenbauten befestigten Ufer des Leopoldskanales abzupflastern. Diese Pflasterungen wurden allmälig über den ganzen Kanal ausgedehnt und waren in den 1860er Jahren vollendet. In gleicher Weise sind die Ufer des neuen Dreisamlaufes von Neuershausen abwärts durchweg gepflastert worden.

Durch die im Leopoldskanal eingetretene Sohlenvertiefung und die Schlammablagerung auf

1816 keine Anwendung gemacht werden könne, Riegel und der sogenannten Kenzingen-Weisweiler da dieses nur von Aufhebung der Flussbaufrohn- Brücke. Um den hieraus für den Bestand der den und Erhebung eines besonderen mässigen Uferbauten und Vorländer entstehenden Gefahren Flussbaugeldes zur Erbauung und Unterhaltung zu begegnen, schritt man dazu, die Sohle durch der Ufer und Dämme, sodann von den Kosten der Faschinenquerschwellen festzuhalten. In den Jah-Herstellung alter und Erbauung neuer Dämme ren 1846 und 1847 wurde diese Sohlenbefestigung zum Schutz gegen Ueberschwemmung handelt. auf der Gemarkung Riegel durchgeführt, später Die Konkurrentschaftskommission begann im wurde sie bis etwas unterhalb der Kenzinger Jahr 1836 ihre Thätigkeit, indem sie die Grösse Brücke ausgedehnt, des Ueberschwemmungsgebietes jeder einzelnen Gemeinde ermittelte, um darnach, sowie auf Grund der zu rund 400 000 fl. angenommenen Beitragssumme den durchschnittlichen Betrag festzusetzen, der’ sich für den Morgen auf 50 fl. 51 kr. (für 1 ha auf 242 M.) stellte.

Nachdem die Güterkäufe erledigt waren, wurden die Arbeiten im Jahr 1837 an 3 Punkten zugleich in Angriff genommen. Im Jahr 1842 war der Fluthkanal in der Hauptsache vollendet und am 29. August des genannten Jahres, wurde er seiner Bestimmung übergeben. Das Werk erhielt den

dürfniss war. Dagegen hat die Beförderung der

wurde auf der flussaufwärts gewendeten Seite der Ausbildung der Rheinkorrektion und die Verlan- Holzschwelle eine dichte Reihe von Pfählen aus düng der abgeschnittenen Rheinarme die Fort-

Schäleichenholz eingetrieben, innerhalb der Stadt führung des Kanales bis zum neuen Rhein noth- Freiburg auch flussaufwärts noch ein Pflasterwendig gemacht.

streifen und flussabwärts aus Felsstücken eine Der Bau ist desshalb auch als ein Zubehör Abfallpritsche eingelegt. In dieser Form haben zur Rheinkorrektion in den Jahren 1878 bis 1881 die Schwellen sich gut bewährt, ausgeführt und im Anschluss hieran im Jahr 1884

der Mühlkanal bei Weisweil unter dem Kanalbett gende Abmessungen als Regel angenommen:

den Vorländern hatten diese nach und nach eine zu hohe Lage erhalten, und schon die bei den Hochwasserereignissen des Jahres 1851 gemachten Erfahrungen liessen die Tieferlegung der Vorländer als wünschenswert!! erscheinen. Diese Arbeit ist indessen erst 185g in Angriff genommen und im folgenden Jahrzehnt durchgeführt worden.

Im Jahr 1876 war das 1840 aufgenommene Anlehen, das mit dem Erträgniss der dem Staat zu Eigenthum zugewiesenen Flächen des Flussbettes mit Vorländern und Dämmen zu verzinsen und abzutragen war, vollständig getilgt und im folgenden Jahr ist die bis daher noch bestandene besondere Kanalgutsverwaltung aufgehoben worden. Seitdem kommen die nicht unerheblichen

Erträgnisse zu Gunsten der Flussbaukasse in Einnahme und damit auch den beitragspflichtigen Gemeinden zu gut.

Noch einmal hat der Leopoldskanal zu einer grösseren Bauherstellung Anlass gegeben. Der Rheinarm, in welchen seine Mündung gerichtet worden war, ist durch die Rheinkorrektion vom Hauptstrom weit abgerückt worden. Die Verlängerung des Kanales bis zum vollen Rhein war bisher unterblieben, weil sie im Hinblick auf den mit der Kanalanlage verfolgten Zweck kein Be-durchgeführt worden. Der Leopoldskanal hat durch den Ausbau der Mündungsstrecke eine Verlängerung von 2 Kilometer erfahren.

Bauweisen.

Das Verfahren bei der Herstellung des neuen Flussbettes, der Sohlen- und Uferbefestigungen und der Dämme war an der Elz und der Dreisam im wesentlichen nicht verschieden von der Bauweise, wie sie oben für die Schwarzwaldflüsse im allgemeinen und für die Wutach im besonderen beschrieben ist. Einige Abweichung kam nur bei der Ausführung der Durchstiche an der Elz und der Konstruktion der Sohlenschwellen in der Dreisam vor.

Bei den Elzdurchstichen pflegte man zuerst längs der künftigen Uferlinie beiderseits Gräben auszuheben und hier Faschinenbauten einzulegen; dann erst ward der Leitgraben in der Achse des neuen Laufes hergestellt.

Die Sohlenschwellen in der Dreisam wurden anfänglich auch aus Faschinen erstellt und später durch je einen auf starken eingerammten Pfählen befestigten Holm verstärkt. Als aber diese Schwellen sich nicht widerstandsfähig genug erwiesen,

Bei dem Ausbau der Korrektionen sind fol-

Breite

Flussstrecke

der

Fluss

sohle

Höhe Bösch-der Uferbauten

Breite ung der ¹ der Ufer- j Vorbauten j länder

Steigung der Vorländer

Damm-

krone

über

Fluss

sohle

Bösch- i Breite ungen j| der der Damm-Dämme kröne

Bemerkungen.

Cr

Elz

bei Wasser.....

» Emmendingen, unterhalb d. Brettenbach » Riegel (km 14)

Leopoldskanal .    .

2 1,0

21,0

2 i ,0

20,0

r P    P

oo k i)    Cb

8,0

8,0

15.3

Go

ON

KJ

: 3¹/2 |

12,0

O oo o

REP

o oo h

K> KJ

L 4*

Dr eisam

3bis IO Nach erfolgter Tiefer-legung der Vorländer.

bei Lehen......

» Neuershausen (km 8)

-»i

o,75

o,75

P “2 ib 00

O Oi

KJ Go oo o

2,0

2,0

2 920 715 M. 851 807 „

3 772 522 M.,

83 834 „ i

zusammen

im Durchschnitt jährlich .    .    .

Die in demselben Zeitraum von den betheiligten Gemeinden geleisteten Flussbausteuern und Fluss-und Dammbaubeiträge belaufen sich auf 1 170 092 M. oder 3i°/o des Gesammtautwandes.

Gegenwärtiger Stand der Elz- und Dreisambauten.

a. Elz und Leopoldskanal.

Der Elzlauf von der oberen Verbandsgrenze bis Sexau hat, abgesehen von den Durchstichen über die Fischermatten und bei Buchholz, nur kleinere Regulirungen mit thunlichstem .Anschluss an den natürlichen Lauf erfahren. Die Ufer sind brücke bei Riegel bis zum Rhein, km 12,345 grösstentheils künstlich gesichert; eine hochwasser- -—0,000, Länge 12,345 km. freie Eindämmung ist nicht vorhanden. Von Sexau abwärts bis Riegel ist die Korrektion vollständig Stand auf 1. Januar 1887 die nachstehenden Ufer-nach dem symetrischen Doppelprofil mit Hoch- Sicherungen und Dämme vorhanden.

Kosten und Nutzen.

Aufwand bis 1887. Der Aufwand für Elz mit

Dreisam und Leopoldskanal beträgt für den 45 jährigen Zeitraum von 1842 bis 1886 einschliesslich: a) für gewöhnliche Unterhaltung und für Neubauten ........

b. für Hochwasserschäden .    .

j wasserdämmen durchgeflihrt. Unterbrechungen des Dammsystemes finden sich nur an der Einmündung von Seitengewässern und Kanälen. An solchen I Stellen ist der Austritt des Hochwassers auf das unterhalb liegende Gelände durch Flügeldämme verhindert.

Der Leopoldskanal ist vollständig mit hoch-j wasserfreien Dämmen eingefasst.

Der ganze im Verband befindliche Elzlauf einschliesslich des Leopoldskanales lässt sich in Berücksichtigung des wechselnden flussbaulichen Zustandes in folgende Ahtheilungen trennen:

I.    Von der oberen Verbandsgrenze bis zum Denzlinger Wehr, km34,666—26,446, Länge 8,220 km.

II.    Vom Denzlinger Wehr bis zur Niederemmendinger Brücke, km 26,446—19,997, Länge 6,449 km.

III. Von der Niederemmendinger Brücke bis zum Anfang des Leopoldskanales, km 19,997 — 12,345, Länge 7,652 km.

IV. Leopoldskanal von der Schleusen

in diesen Flussabtheilungen sind nach dem

Dämme

Ufersicherungen

Bezeichnung der Flussabtheilung

Ufer-

mauern

Abge- Deckun-pflasterte! gen mit Ufer- | losen bauten ! Steinen

Holz

bauten

Ohne

künst

liche

Siche

rung

Quer-, Parallel- Flügeldämme ! dämme u. dgl.

Feld

dämme

I. Von der oberen Verbandsgrenze bis

zum Denzlinger Wehr.....

II. Vom Denzlinger Wehr bis zur Niederemmendinger Brücke ......

III.    Von der Niederemmendinger Brücke bis

zum Leopoldskanal......

IV.    Leopoldskanal.........

494

5643

2751

1014    6164

46

1502

4b5

90

8169    2669

998    741

12656

1055

7456

14456

377

10081

7266

15048

16167

1646

100

241

zusammen

584

35724

15878 ! 2012 !14171

439U

4303

656

b. Dreisam.

technischer Hinsicht verschieden behandelten Stre-Der im Verband befindliche Dreisamlauf ist cken, welche jedoch, mit Ausnahme der obersten oberhalb Freiburg zusammengesetzt aus kleinen, in Theilstrecke — von der Verbandsgrenze bis zum

Ebneter Wehr — einen regulirten, mit künstlich bahnbrücke bei Freiburg, km 20,948—19,617, befestigten Ufern versehenen und fast durchweg Länge 1,331 km. hochwasserfrei begrenzten Lauf zeigen. Von Frei-

III. Von der Eisenbahnbrücke bei Freiburg abwärts bis zur Mündung stellt sich der Drei- kurg- -big zur unteren Neuershauser Ge-samlauf als zusammenhängende, mit hoch wasserfreien Dämmen eingefasste Korrektion dar.

In Hinsicht auf verschiedenen Charakter und

markungsgrenze,*) km 19,617—7,223, Länge 12,394 km.

IV. Von der unteren Neuershauser Gemarkungsgrenz e bis zur Mündung in die Elz, km 7,223—0,000, Länge 7,223 km.

In diesen vier Flussabtheilungen sind nach dem Stand vom 1. Januar 1887 die nachverzeich-II. Vom Kronenmühleweh r bis zur Eisen- neten Ufersicherungen und Dämme vorhanden.

abweichende technische Behandlung ergeben sich folgende vier Flussabtheilungen:

I. Von der oberen Verbandsgrenze bis zum Kronenmühle wehr in Freiburg, km 26,765—20,948, Länge 5,817 km.

Ufersicherungen

Dämme

Bezeichnung der Flussabtheilung

Abge-

Ufer- pflasterte mauern Uferbauten

Uferdeckungen mit losen Steinen

Holz

bauten

Ufer

ohne

künstl.

Sicher

ung

Quer-,

Parallel- Fluge1'’ Ortsdämme u. dgl.

dämme

I. Von der oberen Verbandsgrenze bis zum Kronenmühlewehr in Freiburg .    .

II. Vom Kronenmühlewehr bis zur Eisenbahnbrücke bei Freiburg........

III.    Von der Eisenbahnbrücke bis zur unteren

Neuershauser Gemarkungsgrenze .    .    .

IV.    Von der Neuershauser Gemarkungsgrenze bis

zur Mündung..........

484    4499 1322

245

62

6 265

64

3 945 6 167

184

124

583    4 556

410    280

944 13 601 24 424

zusammen

3 278 14 195 79i    25833 7553    1252 1787243455

11 124

28l

Kostenberechnung für den Ausbau. Der Ausbau der betrachteten Flüsse ist noch nicht so weit vorgeschritten, dass allein schon durch eine gute Unterhaltung des Vorhandenen der sichere Bestand der Korrektionswerke gewährleistet wäre.

An der Dreisam erweist sich neben einigen Herstellungen von geringerem Umfang vorzugsweise eine ausgiebigere Sicherung der Sohlenschwellen und eine Befestigung der beiderseits anschliessenden Uferstrecken als unumgänglich noth-wendig.

An der Elz sind grössere, noch nicht oder nicht genügend gesicherte Uferstrecken mit soliden Steinbauten zu versehen; zur Verbesserung der da und dort noch ungünstigen Abflussverhältnisse sind die Vorländer zu reguliren und tiefer zu legen; auch sind letztere, namentlich in den konkaven

Bögen, mit Steintraversen zum Schutz gegen grössere Einbrüche zu versehen.

Am Leopoldskanal endlich bedarf eine 2,5 km lange Strecke, welche eine sehr erhebliche, die Ufer und Vorländer gefährdende Sohlenvertiefung aufweist, der Erweiterung des Profiles durch Tieferlegung der Vorländer und einer soliden Befestigung der beiderseitigen Ufer; ausserdem sind hier einige, für den Bestand des Kanales wichtige Sohlenschwellen in ausgiebiger Weise zu verstärken.

Die Kosten dieser Arbeiten sind berechnet wie folgt:

*) Der natürliche Endpunkt dieser Abtheilung liegt beim Abgang der Alten Dreisam bei der Neuershauser Stauschleuse, km 8,474. Aus Verwaltungsrücksichten ist der Endpunkt etwas nach abwärts verschoben.

Elz

Dreisam

Leopolds-

Kanal

Zu-

s a m m e n.

ji.

Ji

Ji,

JL

a. Flusbauaufwand 1. für Sohlenbefestigungen .    .    .

. ,, Ufersicherungen.....

. ,, Vorländer und Traversen .    .

8 500 104 150 1    27 050

44 850

900

7 000 12 000

32 550

16 400 143 200 77 400

zusammen Flussbauaufwand

149 900

35 550

5i 550

237 000

b. Dammbauaufwand .    .    .

Gesammtaufwand

3 000

3 000

6 000

152 900

38 55°

5¹ 550

243 000

Die veranschlagten Herstellungen sind ausschliesslich solche, welche ohne Gefährdung des Vorhandenen bei eintretendem Hochwasser nicht auf längere Zeit verschoben werden können; es ist vielmehr deren Vollzug, wo irgend thunlich, im Lauf der nächsten 10 Jahre zu bewirken.

Der Kostenaufwand für die gewöhnliche Unterhaltung wird nach Massgabe der in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen voraussichtlich in der nächsten Zukunft noch auf der gegenwärtigen Höhe sich erhalten und hiernach für Elz mit Drei-

sam und Leopoldskanal betragen:

1.    Instandhaltung des Flussbettes,

der Ufer, Vorländer und Dämme 18 800 M.

2.    Geräthschaften, Bauhütten und

Magazine ........

3.    Pegel und Festmarken, Vermes

sungen, hydrometrische Arbeiten und Verschiedenes.....

800 „

200 „

zusammen . 19 800 M.

Nach vollendetem Ausbau der Korrektionen

Buchholz, Denzlingen, Sexau, Kollmarsreuthe, Wasser, Emmendingen, Mundingen, Köndringen und Theningen ist ebenso sehr der unmittelbare Gewinn an urbarem Land, welches an Stelle von werthlosen Wasser-, Sand- und Kiesflächen und Oedung getreten ist, wie der Schutz des schon vorhandenen landwirthschaftlichen Geländes vor Ueberschwemmung und die dadurch bewirkte Werthsteigerung von Bedeutung.

Der unmittelbare Landgewinn beträgt nach Vergleichung des heutigen Zustandes mit dem früheren an

Wiesen..........

Ackerfeld '.........

zusammen

165,00 ha 15.80 „

1.50 ..

476 500 M.

35 500 „

15000 „

.    .    527 000 M.

Die Werthsteigerung des der Ueberschwem-

wird voraussichtlich eine, wenn auch nicht erhebliche Minderung der Kosten für die Instandhai- mung entzogenen Geländes berechnet sich für die

gleichen Gemarkungen:

für 612,00 ha Wiesen zu .    484000

„    92,00 ha Ackerfeld zu .    .    56000

tung eintreten können.

Die Erfolge der Flussbauten an der Elz und der Dreisam ergeben sich schon in die Augen fallend aus der Vergleichung der früheren mit den gegenwärtigen Zuständen, und sie sind allseits unbestritten. Ihr Schwerpunkt liegt in den unteren Flussgebieten, doch sind auch den Anwohnern im welcher durch die Elzkorrektion in Bezug auf die Elz- und im Dreisamthai erhebliche Vortheile er- Sicherung von Gebäuden und Ortstheilen, sodann

zus. für 704,00 ha zu

Der gesammte landwirtschaftliche Gewinn beläuft sich somit auf 1 067 000 M.

540 000 M.

Nicht ziffermässig zu verfolgen ist der Nutzen,

wachsen.

für die Wassertriebwerke und für die Verkehrs

Elzkorrektion von Kollnau bis Köndringen. — Längs der Gemarkungen Stahlhof,

wege erwachsen ist. Dass er aber sehr erheblich ins Gewicht fallen würde, darf aus dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung des unteren Elzthales

und der bedeutenden Hebung der Industrie geschlossen werden. Vor der Korrektion des Flusses hatten hier 20 bis 25 die Wasserkraft der Elz benützende Anlagen bestanden, darunter nur 3 von grösserer Bedeutung, während die übrigen, dürftig eingerichtet und häufigen Unterbrechungen des Betriebes ausgesetzt, nur kleine Werke waren. Seit den 50 er Jahren hat die auf die Wasserkräfte der Elz sich stützende Gewerbethätigkeit sich so gesteigert, dass jetzt 54 Werke, darunter mehrere bedeutende Fabriken, zusammen eine Wasserkraft von rund 2300 Pferden ausnützen.

flächen ist der durch die Dreisamkorrektion und ihre Instandhaltung gebotene Schutz unentbehrlich.

Korrektion der unteren Elz und Dreisam und der Leopoldskanal. — Das hierher gehörige Gebiet der Dreisam von Neuershausen bis Riegel und der Elz von Köndringen bis Kappel umfasst in 16 Gemarkungen:

Wiesen .

Ackerfeld Wald .    .

Ortsetter

3090 ha 450 » 120 „

Dreisamkorrektion von Ebnet bis Neuershausen. — Der unmittelbare Landgewinn berechnet sich für die Dreisamgegend von Freiburg bis unterhalb Hugstetten auf rund 80 ha im Werth von etwa 240 000 M.

Die im Ueberschwemmungsgebiet liegenden Flächen umfassen auf den Gemarkungen Freiburg, Haslach, Betzenhausen, Lehen, Umkirch, Hochdorf, Hugstetten und Buchheim:

Wiesen .    ,

Ackerfeld Wald . . .

Ortsetter .

975 ha 290 „ 332    „

46 „

zusammen .    3681 ha

oder rund 37 qkm. Dieses grossentheils sehr werthvolle Gelände ist durch die Flusskorrektion mit Ausnahme einiger kleiner Flächen in der Nähe von Riegel, die bei Hochfluthen durch Rückstau noch unter Wasser kommen, vollständig der Ueber-schwemmung entzogen worden.

Eine blühende landwirtschaftliche Kultur hat jetzt da Platz gegriffen, wo früher die Ernte alljährlich gefährdet, das Gelände der Versumpfung und Versandung ausgesetzt war und jede grössere Ueberschwemmung Humus und Dünger wegführte.

Mit Recht sagt die Denkschrift von 1863: „In kaum ein halbes Menschenalter drängt sich die Erinnerung an den früheren Nothstand und die Anschauung des gegenwärtigen Wohlstandes zusammen; der Landmann, früher gewohnt, in diesen wilden ungeregelten Flüssen seine gefährlichsten Feinde zu erblicken, kennt sie jetzt nur noch als friedliche Nachbarn, welche ihm zur Befruchtung seiner Grundstücke getreulich Hilfe leisten.“

Der Nutzen des gewährten Schutzes und der erzielten Verbesserung ist annähernd zu veranschlagen :

zusammen .    .    1 638 ha

Die Werthsteigerung, welche diese Flächen durch den Schutz gegen Ueberschwemmung" erfahren haben, ist hier mit niedrigeren Einheitssätzen zu veranschlagen als bei der Elz, da die Ueberfluthungshöhe eine weit geringere war, ein grosser Theil der Wiesen auch schon vor der Korrektion aus dem oberen Thal eine geregelte Wässerung besass, und auch in einzelnen Gemarkungen wegen allzu niedriger Lage der Wiesen eine wesentliche Verbesserung derselben nicht bewirkt werden konnte. Bei sehr mässigem Ansatz der Werthsteigerung für 1 ha Gelände ergibt sich aber doch ein Betrag von rund 500 000 M. und hier-nach der gesammte, für die Bodenfläche erwach- , sene Nutzen zu 740 000 M.

Von grosser Wichtigkeit sind die für die Ortschaften erwachsenen Vortheile. Früher mit mehr nerisch nicht zu verfolgen ist der Vortheil, der für oder minder grossen Ortstheilen — Umkirch voll- die nun vor Ueberschwemmung geschützten Orte ständig — den Ueberschwemmungen ausgesetzt, erwachsen ist. Es betrifft dies Neuershausen, Eichsind dieselben jetzt durchaus dagegen geschützt Stetten, Bahlingen, Riegel, Oberhausen, Rust, ins-und die ehemals häufigen endemischen Krank- besondere aber die ehemals durch die Hochfluthen

empfindlich geschädigte Stadt Kenzingen.

heiten sind verschwunden.

1 928 000 M. 2‘9Ö 000 ,, 82 000 ,,

im ganzen zu .    2 306 000 M.

Nicht minder segensreich, wenn auch rech-

Die Gesundheitsverhältnisse sind in dem ganzen zusammen über 70 m Gefäll Gebiet durchaus befriedigend geworden.

Störungen des Gewerbebetriebes und des Ver-

Für die Stadt Freiburg und Umgebung mit ihren bedeutenden

und eine Wasserkraft von ungefähr 1 000 Pferden ausnützenden Gewerben und werthvollen Boden- kehres kommen nur noch zunächst oberhalb Riegel

8*

bei starkem Hochwasser, jeweils nur für kurze Zeit, sonst nicht mehr vor.

Wenn die durch die Korrektion der Elz und der Dreisam erzielten Erfolge, welche nach obigem in landwirtschaftlicher Hinsicht allein sich auf über 4 Millionen Mark berechnen, hinsichtlich ihrer Einwirkung auf das gesammte wirthschafiliche Leben der Gegend aber noch viel höher anzuschlagen sind, verglichen werden mit den gemachten Aufwendungen, so erhellt zweifellos, dass hier das Verhältniss zwischen Kosten und Nutzen ein überaus günstiges ist.

Daraus folgt aber auch die Mahnung, das segenbringende Werk sorgsam zu pflegen und durch Beseitigung einzelner noch vorhandener Mängel gegen die Gefahr der Zerstörung zu sichern.

¹

Im Jahr 1840 wurde auch Malterdingen zur Konkurrenz

beigezogen.

Die Kinzig.

Im Flussbauverband von der Landesgrenze bis zur Mündung in den Rhein — 81,272 km.

Hydrographische Verhältnisse.

zurück, zwischen sich einem fast vollkommen ebenen Thalgelände von 600 bis 2000 m Breite

Der Flusslauf. — Unter den Rheinzuflüssen Raum gebend. Bei Haslach wendet sich die Kinzig dem Schwarzwald ist die in ihrem ganzen in weitem Bogen gegen Norden, bei Schwaibach

Ihre gegen Nordwesten. Bei Offenburg tritt sie in die

aus

Lauf flossbare Kinzig der bedeutendste.

Quellen liegen an einem der östlichen Ausläufer Rheinebene, welche sie von Griesheim ab in vieltes Kniebisstockes in der Nähe des Dorfes Löss- fach gewundenem Lauf, anfänglich zwischen hohen

bürg unweit Freudenstadt im Königreich Württemberg, ungefähr 680 m ü. d. M. In engem Thal verfolgt sie mit vielen kleinen Krümmungen im wesentlichen eine südwestliche Richtung bis Schiltach, fliesst dann westlich bis Wolfach, von hier in all-mälig sich erweiterndem Thal auf kurze Erstreckung südlich, um bei der Gutacheinmündung sich abermals westlich zu wenden. Fluss und Thal gewinnen von hier ab wesentlich anderen Charakter.

Die meist noch steil abfallenden Bergwände treten die wichtigsten:

steilen Bruchufern, durchzieht; bei Kehl biegt sie nach Norden um und mündet bei Auenheim in den

Rhein (130m ü. d. M.).

Die Länge des Laufes beträgt 95,4 km: davon liegen 14,1 km in Württemberg und 81,3 km in Baden. Der Eintritt in badisches Gebiet erfolgt etwa 3 km unterhalb Alpirsbach.

Zuflüsse von einiger Bedeutung erhält die Kinzig erst auf badischem Gebiet. Davon sind

Fluss

Länge des Laufes

Grösse des Niederschlags- • gebietes

Einmündungsstelle

Bemerkungen

km

qkm

Links:

Die Schiltach

27,8

,, Gutach

26,9

l6l,3

,, Schütter

59,5

364,7

Stadt Schiltach (km 74,060) Oberhalb Hausach (km 59,100)

Dorf Kehl (km 5,700)

Flossbar

Rechts:

Der Reinerzauerbach (auch

Schwabach).......

Der Wolfbach (auch Wolf) .    .

„ Erlenbach (vereinigte Nordrach und Harmersbach) .    .

Der „Schuttermühlkanal“ mündet gegenüber Auenheim (km 0,5)

*0 10 od 00

i7,5

61,4 Schenkenzell (km 78,480) Flossbar 126,8 Wolfach (km 63,190) Flossbar Oberhalb Biberach (km 42,300)

104,4

— 6i

Das Flussgebiet der Kinzig umfasst eine Fläche von 1422 qkm, davon 166 qkm in Württemberg. Die gemittelte Breite des Gebietes beträgt 15 km, das Verhältniss der letzteren zur Flusslänge 1:6,3.

Die linksseitige Wasserscheide der Kinzig zieht von Lossburg im wesentlichen in südlicher Richtung über Peterzell, Aichhalden, Sulgen und Hardt; hier tritt sie auf badisches Gebiet, wendet sich gegen Südwesten und steigt auf den Brogen (893 m ü. d. wo Donau-, Neckar- und Kinziggebiet zu-Nun Rhein- und Donaugebiet trennend zieht sie über den Kesselberg auf die Rosseck (1152 m), von da in nördlicher Richtung über den das Gutachthai vom Hinterprechthal trennenden Kamm auf die Hirschlach (836 m), wendet sich nach Westen und verläuft über die Höhen von

M.),

sammenstossen.

Weidfeld eingenommen. An Stelle des Hochwaldbetriebes des südlichen Schwarzwaldes haben im Kinziggebiet der Schälwald und die Reutberg-wirthschaft ziemliche Ausdehnung gewonnen.

Ackerbau ist vorzugsweise auf den sanftwelligen Hochflächen zwischen Kinzig- und Elzgebiet, an den unteren flacheren Gehängen des Hauptthaies und der Seitenthäler verbreitet und von der Gutach-mündung abwärts theilt er sich mit dem Wiesland in die fruchtbare Thalsohle. Seen, Torfmoore und ähnliche Bildungen sind im Kinziggebiet in grösserer Ausdehnung nicht vorhanden.

Die Quellen der Kinzig liegen auf der Grenze zwischen Buntsandstein und Muschelkalk. Buntsandstein und Granit sind im oberen Theil des Flussgebietes bis in die Gegend zwischen Schiltach ! und Wolfach überwiegend. Fast ausschliesslich

Pfauss, Flachenberg und Hesseneck auf den Hüner-sedel (744 m), dann über den Rauhebühl und Streit- dem Granit gehört der südwestliche Theil des

berg und nun in nordwestlicher Richtung über wel- Kinziggebietes (Gutach) an, während im ganzen

liges Hügelland bis Mahlberg, wo sie in die Rhein- nordwestlichen Theil der Gneis vorherrscht, indem

er, von Gengenbach an aufwärts bis hinter Wolfach

ebene tritt.

Rechtsseitig zieht die Wasserscheide von Lossburg in nordwestlicher Richtung über die Ausläufer des Kniebis und, mehrere Kilometer weit die Landesgrenze bildend, auf den Kniebis (971 m ü. d. M.). Hier in badisches Gebiet eintretend geht sie gegen Süden über die Holzwälder und Letterstatter Höhe auf den grossen Hundskopf (950 m ü. d. M.), von da in nordwestlicher Richtung über

beide Gehänge des Hauptthaies sowohl als die Seitenthäler bis hinauf zu den von Buntsandstein

eingenommenen Wasserscheiden zusammensetzt. Hier — auf den grösseren Erhebungen — ist das Urgebirg mehr und minder mächtig mit Sandsteinschutt und Findlingen überlagert; vielfach fehlt aber —- auf den sekundären Wasserscheiden — die

Ueberlagerung ganz, und an den Gehängen finden

sich — so namentlich im Gebiet der Schiltach — den Hermersberg, St. Urselstein auf die Hohe Moos, hoch hinaufreichende Trümmerfelder, dann über Kräheneck auf den Brandeckkopf, senkt

Grössere

diluviale Anschwemmungen finden sich im Kinzigthal nur zwischen Gengenbach und Reichenbach, zwischen Offenburg und Bohlsbach in das Rheinthal. WQ sie a]s sanft abfa]lende Terrassen bis fast in

sich nun rasch über Riedle und Zell und tritt

Etwa ⁶/₇ des Flussgebietes gehören dem Schwarz- die Mitte des Thaies vortreten. Die Thalsohle ist, wald an. Der Rest — grösserentheils Schütter- wo sie von erheblicher Breite, im wesentlichen gebiet — liegt in der Rheinebene. Das Kinzig- aus Geröllmassen gebildet, gebiet zeigt nicht die bedeutenden Höhenunterschiede wie jene der südlich gelegenen minder bedeutenden Schwarzwaldflüsse. Die Gebirgsstöcke erheben sich mit ihrem höchsten Punkt nur wenig über 1000 m Meereshöhe. Wellige Flochflächen, zwischen 300 bis 900 m Höhe, nehmen einen grossen Theil, vorzugsweise des linksseitigen Gebietes, ein.

In den oberen Gebietstheilen sind die zahlreichen Seitenthäler von steilen Bergwänden gebildet; doch finden sich Thalschluchten nur stellenweise in nicht bedeutender Erstreckung.

Der Wald bedeckt die Steilwände der Thäler meist von der Thalsohle ab und zieht über die Hochflächen und Gebirgskämme bis auf die höchsten Kuppen. Nur wenige der letzteren sind von

Das natürliche Ueberschwemmungsge-biet der Kinzig umfasst von der Landesgrenze bis Ortenberg nahezu die ganze Thalsohle mit einer Gesammtfläche von rund 25,6 qkm. Davon entfallen auf das Gebiet von der Gutachmündung abwärts allein 23,2 qkm.

Der in der Rheinebene liegende Theil des Ueberschwemmungsgebietes lässt sich, weil ohne deutlich hervortretende Grenzen, nur annähernd feststellen. Auf dem linken Ufer breiten sich die Hochfluthen über mehr und minder grosse Theile der Gemarkungen Elgersweier, Offenburg, Schutterwald, Waltersweier, Weier, Gottswald, Hesselhurst, Eckartsweier und Sundheim aus, auf dem rechten Ufer über Theile der Gemarkungen Offenburg, Bühl,

Griesheim, Windschläg, Sand, Willstett, Uriolfen, Legelshurst, Odelshofen, Kork, Neumühl und von hier bis in die Gegend von Freistett hinab.

Gefällsverhältnisse. Die Fallhöhe der Kinzig

beträgt rund 550 m und daher das gemittelte Gefall für den ganzen Flusslauf 1 : 173. Innerhalb des badischen Gebietes beträgt die Fallhöhe rund 269 m.

Eine Uebersicht über die Gefälle verschiedener Flussstrecken gibt die nachstehende Tabelle:

Flussstrecke

Länge, auf welche der Fall = 1 m

Fall auf

1 m Länge

Bemerkungen.

Von der Landesgrenze bis Schenkenzell (km 79) .    .

40 bis 80

0,02500

bis

Von derReinerzau bis zur sogenannten Schmelze (bei km 70)

140 bis 280

0,01250 0,00714

bis

Von der Schmelze bis zum Vogtsteich oberhalb Wolfach Vom Vogtsteich bis zum Spitzteich unterhalb Wolfach .

150

200 bis 450

0,00359

0,00666

0,00500

Wo nichts anderes bemerkt ist, beziehen sich die nebenstehenden Zahlen stets auf das verglichene Sohlengefäll. Bei der Berechnung sind die Stauwerke ausser Betracht gelassen.

bis

0,00222

Vom Spitzteich bis zum Hammerwerkswehr oberhalb

Hausach................

Vom Hammerwerkswehr bis zum Haslacher Wehr bei

Eschau.................

Vom Haslacher Wehr bis zum Schnellinger Wehr . Vom Schnellinger Wehr bis zum Steinacher Mühl wehr Vom Steinacher Mühlwehr bis zum Steinacher Wässerwehr Vom Steinacher Wässerwehr bis zum Zollwehr bei

Biberach ................

Vom Zollwehr bis zum Haubach wehr.......

Vom Haubachwehr bis zum Gengenbacher Wehr .    .    .

Vom Gengenbacher Wehr bis zum grossen Teich bei

Offenburg ................

Vom grossen Teich bis zur Griesheimer Brücke .    .    .

Von der Griesheimer Brücke bis zum Willstetter Wehr . Vom Willstetter Wehr bis zum Neumühler Wehr . . . Vom Neumühler Wehr bis zur Mündung in den Rhein .

250

300

320

480

480

500

500

500

570

821

1920

2850

1500

0,00400

0,00333

0,00313

0,00208

0,00208

0,00200

0,00200

0,00200

0,00176 0,00122 0,00052 0,00035 0,00066

W asserspiegelgeläll.

Wasserstandsbewegungen. Die Wasserstände

Die Wasserstandsbewegung der Kinzig in ihrem der Kinzig werden gegenwärtig an 5 Pegeln be- jährlichen Verlauf ist die aller grösseren Schwarz-obachtet, nämlich:

Pegelstation

Entfernung des Pegels von der Mündung

Höhe des Nullpunktes

Höchster

Wasser-

stand

waldflüsse. Der höchste gemittelte Monatsstand fällt in den Dezember, der niedrigste in den August.

Wasserklemmen treten in den Sommermonaten

km

Wolfach . Haslach Schwaibach Griesheim Kehl .    .

63,550

50,250

35,440

18,270

4,630

m + N.N. ²59>S58 2 I 1,108 U2,5I9 143,364 I33>278

3,oo

3,39

5,L5

4,00

4,IO

nicht selten in einer den Betrieb der Landwirth-schaft, der Triebwerke und der Flösserei hemmenden Weise auf. Anderseits sind längere Zeit hindurch andauernde starke Mittelwasser — Stände, die ungefähr dem bordvollen Mittelprofil entsprechen — ziemlich häufig.

Bedeutende Hochwasser entstehen meist infolge raschen Abschmelzens des Schnee’s auf dem Gebirg

Eine genaue Vergleichung der Hochwasser lassen diese Zahlen indes nicht zu, weil in der

bei gleichzeitigen starken und anhaltenden Regenfällen, selten durch starke Niederschläge allein.

Aus den Aufzeichnungen am Schwaibacher Flussstrecke von Haslach abwärts häufig Damm-Pegel ergibt sich, dass von 38 in die Zeit von 1822 brüche die Pegelstände nicht unwesentlich beein-bis einschliesslich 1886 fallenden Anschwellungen, flusst haben, welche den Stand von 3,00 m an dem genannten Pe-

Je nach den wirkenden Ursachen und dem

gel erreicht oder überstiegen haben, eingetreten sind: Verhalten der grösseren Seitenflüsse treten die

| Hochwasser der Kinzig längs des ganzen Flusslaufes oder nur in einer Strecke in ungewöhnlichem Mass auf. Das Hochwasser von 1824 ist im ganzen Flusslauf ziemlich gleichmässig verlaufen; jenes von 1862 kam oberhalb Wolfach dem 1824 er Hochwasser fast gleich, blieb aber von Offenburg abwärts erheblich niedriger, und umgekehrt waren im Dezember 1882 oberhalb Wolfach die Wasser-

Im Monat

Anzahl

der

Hochwasser

Höchste Stände zwischen

Oo Cn Cn '_n

3.15— 4,20 3,00—4,7 1

3.¹5— 3,84

3,00—3,36

3,42

3>6o

335—3»49 3,00—4,16 3,00—4,56 3.18—5,15

In die Monate Oktober bis März fallen also 81 °/₀, in die Monate April, Mai, August und September nur 19 °/₀ der Hochwasser, während die Monate Juni und Juli in der gedachten Periode vollständig hochwasserfrei geblieben sind, bedeutendsten der seit dem Anfang dieses Jahrhunderts in der Kinzig aufgetretenen Hochwasser haben stattgefunden: 1806 (Oktober), 1815 (Februar), 1816 (Dezember), 1824 (Oktober), 1831 (März), 1833 (Dezember), 1836 (Dezember), 1843 (Oktober), 1845 (März), 1849 (Januar), 1850 (Februar), 1851 (August), 1862 (Januar) und in den letzten 2 Jahrzehnten:

Die

stände niedriger als 1862, während von hier abwärts die bis dahin bekannte höchste Wasserhöhe fast überall überstiegen worden ist.

Der höchste Stand tritt meist 20 bis 27 Stunden, selten schon 6 bis 12 Stunden oder später als 2 Tage nach Beginn der Anschwellung ein. Der Rückgang des Wassers erfolgt etwas langsamer, so dass der Vorübergang der Fluthwelle an einer Stelle gewöhnlich 2 bis 4 Tage und ihr Verlauf längs des ganzen Flusses 3 bis 8 Tage umfasst.

Die Eisgänge auf der Kinzig können schon zu bedenklichen Ereignissen sich gestalten, wie dies in den strengen Wintern 1829/30 und 1879/80 der Fall war. In der Regel aber ist die Eisbildung nicht bedeutend und der Eisgang geht bei mäs-siger Anschwellung des Flusses ohne Hemmung von statten.

Höchster Stand am Pegel bei

Wolfach

Haslach

Schwai-

bach

Gries

heim

Kehl

3A5

4,05

3,543.84

3,oo

i,74

2,10

2,61

2,60

2,40

2,80

Öj gc o

3,io

3,30

3,30

4,56 3,75 3,6o

3,87 3,54 3,57 3,48 3,84 3,42

4,7¹1 3,904,02 4,i6, 3,503,40 4,5² 3,85 3,8i 5,15 4,004,10

Wassermengen. Die Denkschrift von 1863 gibt die in der Sekunde abfliessende Hochwassermenge in der Nähe von Biberach zu 36 000 Kubikfuss, d. i. rund 970 cbm an. Nach neueren Berechnungen, die sich auf die gerade, regelmässig gestaltete Flussstrecke bei Ortenberg beziehen, beträgt die dem Höchststand vom Dezember 1882 (5,15 m Schwaibacher Pegel) entsprechende sekundliche Wassermenge rund 1100 cbm; bei Kehl kann die Hochwassermenge zu 1200 cbm angenommen werden, entsprechend einer sekundlichen Abflussmenge von durchschnittlich 0,84 cbm auf 1 qkm der Nieder-I Schlagsgebietes. Für den gebirgigen Theil des letzteren, von der Fandesgrenze bis in die Gegend von Ortenberg die durchschnittliche sekundliche Abflussmenge für 1 qkm zu 1,10 cbm. Bei Mittelwasser, 1,20 m am Schwaibacher Pegel, führt die Kinzig bei ihrem Austritt aus dem Thal ungelähr 50 cbm und bei

rund 1000 qkm — ergibt sich

Von der Gutachmündung bis Griesheim und von Neumühl bis Kehl. — Noch im Anfang dieses Jahrhunderts bot die Kinzig von Hau-sach abwärts das Bild eines vollständig verwilderten und verwahrlosten Flusses. In vielgewundenem, veränderlichem Lauf durchzog sie den Thalgrund, mit ihren zahlreichen Armen und Kiesbänken an manchen Stellen dessen ganze Breite einnehmend. Ueberschwemmung des Thalbodens mit den Ortschaften, Verschüttung der Wiesen und Felder mit Sand und Geröll, Abschwemmungen des bebauten Landes durch Ufereinbrüche und Spaltungen des Flusslaufes, Zerstörung von Wegen, Brücken, Stauwerken und dergl. blieben bei stärkeren Anschwellungen nie aus und infolge der hohen Lage des Flussbettes war der Thalgrund vielfach versumpft.

Willkürlich und planlos angelegte Stauwerke und Flössereieinrichtungen trugen wesentlich zur Verschlimmerung der Zustände bei. Eine vortheil-hafte Bewirthschaftung des Thalbodens war unmöglich und da, wo er heute von werthvollem Wiesen- und Ackergelände mit prächtigen Obstbäumen eingenommen ist, befanden sich Wasser-, Kies- und Sandflächen, Oedland oder schlechtes

Weidfeld. Die alte von Kehl nach Hausach und von hier weiter über den Schwarzwald führende Heer- und Handelsstrasse ist der häufigen Ueber-schwemmungen und Zerstörungen wegen an vielen    Nach der 1816 erfolgten Aufhebung der ITuss-

Stellen an die Berglehne und selbst über die Vor- baufrohnden und Aufnahme dei Kinzig in den

Flussbauverband begannen die Arbeiten für die

ganz niedrigem Wasserstand etwa 4 cbm in der Sekunde.

Es stellt sich somit das Verhältniss: von Niederwasser zu Hochwasser wie 1:275, von Mittelwasser zu Hochwasser wie 1:22, von Niederwasser zu Mittelwasser wie 1:12,50.

Baugeschichte-

Ende des vorigen und am Anfang dieses Jahrhunderts durch Kriegslasten erschöpft und bei der allgemein herrschenden grossen Abneigung der Bevölkerung gegen die damals noch üblichen Frohnddienstleistungen und bei deren geringen Erfolgen wären grössere und schwierigere Unternehmungen auch kaum durchzuführen gewesen.

Die Besserung trat auch hier erst ein, als in den zum Grossherzogthum Baden vereinigten Landes-theile den Flüssen eine eingehende Fürsorge zugewendet worden ist. Jetzt entwarf Tulla ein Projekt für eine vollständige Kinzigkorrektion, legte durch Kosten- und Gewinnberechnungen die grossen Vortheile der Unternehmung dar und betrieb nachdrücklich deren Durchführung. An diese wurde indessen erst im 2. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts ernstlich herangetreten.

Von den grösseren flussbaulichen Arbeiten, die schon vorher zur Ausführung gebracht worden waren, sind zu nennen: der sogenannte Orten-berger Kanal, eine gegen Ende des vorigen Jahrhunderts zum Zweck der Entwässerung des Orten-berg'er „Allmendgrüns“ mit einem Kostenaufwand von 34 000 Gulden herg-estellte Geradleitung der Kinzig von der unteren Ohlsbacher bis nahe an die Offenburger Gemarkungsgrenze. Dieser Kanal war jedoch am Anfang dieses Jahrhunderts schon wieder in Verfall gerathen und ist 1808 wieder in Stand gesetzt worden. Ferner: ein oberhalb Gengenbach im Jahr 1805 zur Ausführung gekommener Durchstich, der schon seit vielen Jahren angeregte, aber erst im Jahr 1812 hergestellte Durchstich über das „Hofgrün“ bei Biberach, der zum Schutz der Gengenbacher Vorstadt erfolgte Abschluss des „Baierwasengiessens“ bei Schwaibach und endlich ein durch die Gemeinde Griesheim im Jahr 1814 hergestellter Durchstich über die Weierer Gemeindematten.

berge gelegt worden.

Planmässigangelegte,zusammenhängendeUfer- planmässige Korrektion. .Sie bezogen sich zunächst Sicherungen und Hochwasserdämme fehlten gänzlich au^ ^ie aucb gegenwärtig noch für die flussbau-und die flussbaulichen Arbeiten beschränkten sich bche lhätigkeit wichtigste Strecke von Steinach auf einzelne, für einen augenblicklichen Zweck her- ^is Griesheim. In der Folge ist die Korrektion gestellte Uferschutzwerke und auf zeitweise Räu- au^ ^en Kinziglauf oberhalb Steinach bis gegen

die Gutachmündung sowie auf die Strecke von

mung der Flossstrasse.

Die vielgetheilte Herrschaft des Kinziggebietes Neumühl bis zum Rhein ausgedehnt worden.

Die Arbeiten bestanden im wesentlichen in

stand der gründlicheren Abhilfe der von den Thalbewohnern schwer empfundenen Missstände vor der Ausführung einer grösseren Anzahl von Durch

allem hindernd im Weg. Auch waren die Orte Stichen, in der Herstellung der beiderseitigen Hoch-des vorderen Kinzigthaies bis nach Kehl gegen wasserdämme und in der allmäligen Befestigung

hatten, gaben Veranlassung, die Kinzigdämme in fast sämmtlichen Gemarkungen zu erhöhen und zu verstärken.

der Uferlinien des Mittelprofiles. Sie wurden indes nicht in bestimmter, örtlicher Aufeinanderfolge, sondern je nach der Dringlichkeit in Angriff genommen und gefördert. Wiederholt durch Hoch

an

ausserordentliche Zuschüsse für die Kinzigkorrektion bewilligt. Der Ausbau konnte nunmehr mit besonderem Nachdruck betrieben werden und im

waren

Da die bisher zur Verfügung gestandenen wasserereignisse unterbrochen, auch häufig durch Mittel nur einen langsamen Fortschritt im Ausbau Schwierigkeiten in Bezug auf die Stellung oder die der Kinzig ermöglicht hatten, im Hinblick auf Erwerbung des erforderlichen Geländes gehemmt die wiederholten Hochwasserereignisse und deren und verzögert, wurden sie zwischen Steinach und Folgen ein rascherer Fortgang aber sehr noth-Griesheim erst gegen Ende der 30 er Jahre im wendig erschien, wurden von dem Jahr 1852 wesentlichen vollendet. Zur Ausführung

gekommen :

1816 bis 1819 die Durchstiche vom Offenburger grossen Teich bis zur Ofifenburger Brücke, 1817 u. 1818 die Durchstiche bei Griesheim, 1822 der Durchstich von der jetzigen Ausmündung des Floss-kanales bis zur Weier-Biihler Brücke, 1821 bis 1830 die Durchstiche zwischen Fröschbach und Schwai-

bach, und je ein Durchstich 1823 unmittelbar oberhalb der Biberacher Brücke, 1825 von Lachen bis zum Reiherwald oberhalb Biberach, 1827 u. 1828

zum

von

Jahr 1862 war die Korrektion, soweit es sich dabei um die Festlegung des neuen Laufes zwischen Hausach und Griesheim und die Herstellung Hochwasserdämmen handelte, vollendet.

An der Kinzig von Kehl abwärts war in den Jahren 1852 bis 1861 aus Anlass des Eisenbahnbaues die von den Gemeinden Dorf und Stadt Kehl schon

längst erstrebte vollständige Korrektion bis

zur

von der Oftenburger Brücke abwärts bis Weierer Durchstich, 1830 bis 1832 die Durchstiche des bei Sundheim von der alten Schütter ab-vom Gengenbacher Wehr abwärts bis zur oberen zweigenden sogenannten Schuttermühlkanales¹) Ohlsbacher Gemarkungsgrenze, 1834 der Durch- und d¹e hochwasserfreie Eindämmung von Dorf stich unterhalb der Steinacher Brücke, 1835 bis und Stadt Kehl zur Ausführung gebracht worden.

Die in den letzten 2 Jahrzehnten hergestellten

Mündung, sowie damit in Verbindung die Anlage

1837 ein solcher durch die Ohlsbacher Gemarkung.

die Herstellung von Dämmen.

Von Neumühl abwärts bis zur Kehler Brücke ist schon in den Jahren 1817 und 1818 durch Aushebung von mehreren Durchstichen eine Gerad-leitung der Kinzig, jedoch ohne Hochwasserdämme, hergestellt worden.

Seit dem Jahr 1840 war die Hauptthätigkeit zwischen Hausach und Griesheim auf den Ausbau der Korrektion gerichtet, d. i. die allmälige, normal -mässige Herstellung des Flussprofiles und der Hochwasserdämme, Befestigung der Uferlinien mit Steinbauten, Ergänzung der Dammanlagen, Herstellung von Einlenkungs- und Querdämmen an der Einmündung von Seitengewässern, Verbesserung der vorhandenen und Erstellung von neuen Einrichtungen für die gewerblichen Anlagen, für die Flösserei und für die Wiesenbewässerung.

Die Hochwasserereignisse der Jahre 1849, 1850,

1851 und 1862, welche ausser zahlreichen sonstigen Beschädigungen viele Dammbrüche im Gefolge bestimmt.

Zwischen Steinach und Hausach wurden nur zwei Arbeiten wurden wesentlich bedingt durch die grössere Durchstiche — bei Schnellingen im Jahr allmälig eingetretene Vertiefung der Flusssohle, 1830 — ausgeführt. Im übrig'en handelte es sich welche ein T_unterfangen der LTferbauten und ein hier, wo die Kinzig einen weniger getheilten Lauf Tieferlegen der Vorländer nöthig machte, während hatte, mehr nur um die Flerstellung eines geord- d^e Hochwasserereignisse des letzten Jahrzehnts, neten Flussbettes, die Befestigung der Ufer und welches zwei der grössten an der Kinzig bekannten Hochwasser fallen — vom Februar 1877 und vom Dezember 1882 — zu abermaliger Erhöhung und Verstärkung mehrerer Schutzdämme, an einzelnen Stellen auch zu Erweiterungen des Hochwasserprofiles den Anlass gegeben haben.

der 1800 m lange Durch

In den Jahren 1879 bis 1881 ist nochmals eine grössere Korrektion

stich zwischen Biberach und Fröschbach — ausgeführt worden.

Von der Landesgrenze bis zur Gutach-mündung ist die Gestaltung des Flussthales und des Flussbettes derart, dass künstliche Veränderungen des Flusslaufes weder nothwendig waren, noch bei der Art der Benützung des Flusses für die Zwecke der Landwirthschaft, der Triebwerke und der

Flösserei zweckmässig durchführbar gewesen wären, massig vorkommenden zahlreichen Uferabbrüche Hier kam nur der Uferschutz in Frage, hauptsächlich und die Ueberschwemmung oder Bedrohung von zur Sicherheit der Ortschaften, Strassen und Brücken Wohnstätten sind aber doch der Missstände so und der Wasserbenützungsanlagen. Auf solche viele, dass die Frage, ob und wie hier Abhilfe zu Arbeiten ist bis in die neueste Zeit der Flussbau schaffen sei, wiederholt Gegenstand der Erörterung gewesen ist.

in dieser Strecke beschränkt geblieben.

Nur anlässlich der Erbauung der Eisenbahn von Hausach nach Freudenstadt sind einige Re- zum Rhein ist schon im Anfang dieses Jahrhunderts gulirungen und Geradlegungen der Kinzig vor- durch Tulla angeregt worden. Es war dabei unterstellt, dass durch neue, mit der Korrektion in Ver-

Die Korrektion der Kinzig von Griesheim bis

genommen worden.

Von Griesheim bis Neumühl lagen die Verhältnisse wesentlich anders als im Kinzigthal selbst.

bindung zu bringende Wässerungseinrichtungen auf beiden Seiten des Flusses der Mehrwerth des Landes so bedeutend sein werde, dass nicht allein

die Kosten des Unternehmens gedeckt, sondern Mit schwachem Gefall in geschlossenem Bett die noch ejn erheblicher Gewinn erzielt würde. Der Rheinebene durchziehend, ist der träge b luss den Korrektionsfrage wurde indessen damals noch nicht Anwohnern nie gefährlich geworden, wohl aber näher g-etretenj da im Kinzigthal die Hilfe doch hat er Schaden gebracht, wenn seine Hochfluthen ungleich nothwendiger war und überdies mehrere weithin beiderseits die Niederungen, dabei auch Gemeinden, darunter in erster Reihe Willstett, sich Ortschaften, ganz oder theilweise unter Wasser

setzten.

, um

un-

dass im Jahr 1831 ein Korrektionsentwurf ausge

gegen eine Korrektion von Griesheim abwärts wehrten, weil sie die natürliche Wässerung nicht Schon seit lange sind desshalb hier von den verlieren mochten. In der Folge wurden aber die Anwohnern Schutzdämme, sogenannte Felddämme, Besitzer der Ufergrundstücke, Gemeinden und auch errichtet worden, dazu bestimmt, wenigstens Ort- dje Domänenverwaltung wiederholt vorstellig schäften und Feldgewanne bei solchen minder hohen Schutzmassregeln gegen die zahlreichen und oft Anschwellungen des Flusses, wie sie in der Zeit nicht unbedeutenden Ufereinbrüche längs des zwischen dem Schneeabgang und den Späthjahrs- teren Kinziglaufes zu erlangen. Dies gab Anlass, regen in der Regel auftreten, wasserfrei zu

halten. Streckenweise sind diese Dämme auch

von den beiden vorzugsweise betheiligten Gemein-Nähe von Kork durch ein System zusammenhäng- den Griesheim und Willstett die letztere sich auch

arbeitet wurde; die Kosten waren zu 478000 fl. hoch genug, um die Winterhochwasser abzuhalten, veranschlagt. Der Gegenstand wurde aber nicht So wird auf dem rechten Ufer die Ausbreitung Weiter verfolgt, aus dem Grund hauptsächlich, weil der Hochwasser von Griesheim abwärts bis in die

jetzt wieder entschieden ablehnend verhielt. Gries-

ender Felddämme auf einen Geländestreifen von

etwa 120 m mittlerer Breite beschränkt, während zwischen Kork und Neumühl und unterhalb Neu

heim dagegen hatte sich unablässig um Abhilfe bemüht. Ueber Eingaben, welche die genannten

an die II.

mühl das Hochwasser die Landstrasse und die Gemeinden _ jede in ihrem Sinn

ward zur Tagesordnung übergegangen.

Auch späterhin wandte sich die Gemeinde Rhein zuströmt.    Griesheim wiederholt und mit der dringenden Bitte

Auf dem linken Ufer bestehen Felddämme um §chutz gegen die Zerstörung ihres Wiesen-nur auf kleinere Erstreckungen zum Schutz der geländes an die Staatsbehörden.

Ortschaften Hesselhurst und Eckartsweier und ihrer

Eisenbahn von Appenweier nach Kehl überfluthet Kammer der Landstände im Jahr 1831 richteten, und über die Gemarkungen Auenheim, Leutesheim, Bodersweier, Linx, Honau, Diersheim dem

Dem zufolge ward 1837 ein neuer Entwurf*) vorgelegt, welcher die ganze Korrektion von Gries-Die Ueberfluthungen werden, da sie in der heim his zum Rhein und in Verbindung damit die Regel doch nur im inter eintreten, von den Be- Korrektion der Schütter von Sundheim abwärts wohnern jener Gegend nicht als schwerer Uebel-

Feldgewanne.

nicht allzusehr zu belasten, war beabsichtigt, das bedeutende Unternehmen auf demselben Weg

*) Von dem damaligen Oberbaurath Sauerbeck bearbeitet.

umfasste. Die Kosten der Kinzigkorrektion waren stand empfunden, ja wegen der dadurch bewirkten veranschIagt zu 533 OOD fl. Um das Staatsbudget Düngung der Wiesen, die der künstlichen Wässerung entbehren, vielfach geradezu als Vorth eil betrachtet. Die Unterbrechungen des Verkehres auf Strassen und Wegen, die bei Hochwasser regel-

durchzuführen, der für die Korrektion der unteren rechtsseitigen Dammes längs der Schütter Elz und Dreisam und die Anlage des Leopolds- Sundheim aufwärts bis Eckartsweier. Die Kosten

von

kanales mit Erfolg betreten worden war, nämlich waren veranschlagt zu 213000 fl. durch Bildung einer Genossenschaft der bethei-

Die Durchführung des erstgenannten oder des ligten Gemeinden. Zu diesem Ende ward aus Ver- dritten Entwurfes waren empfohlen. Das damalige tretern der Grossh. Regierung und der betheiligten Handelsministerium zeigte sich dem Entwurf der Gemeinden eine Kommission gebildet, welche im vollständigen Korrektion geneigt und ordnete Ver-März 1838 zusammentrat.    handlungen mit den betheiligten Gemeinden an.

Dabei ergab sich, dass die Gemeinden des    In der hiernach am 29. Dezember 1871 zu

sämmtliche Anwesende einstimmig, dass ein Beitrag zu irgend welchen Verbesserungen, sei es die Fortsetzung der eigentlichen Kinzigkorrektion oder die Ausführung

damaligen Oberamtes Olfenburg sowohl mit dem Griesheim abgehaltenen Versammlung erklärten Korrektionsunternehmen an sich, als mit der Art und Weise, wie dasselbe verwirklicht werden sollte,

im allgemeinen einverstanden waren, während die Mehrzahl der Gemeinden des Oberamtes Kork sich ablehnend verhielt, weil sie der Ansicht war, zweckmässiger Geradlegung ohne Damm-dass die befruchtende Wirkung der Ueberschwem- anlage vonseiten der Betheiligten oder mungen für sie grösseren Nutzen habe, als von vonseiten der Gemeinde unter keiner

der Flusskorrektion zu erwarten wäre.

Bedingung in Aussicht gestellt werden

ver

Damit blieb die Sache wieder beruhen und es | könne. Damit war der Gegenstand wieder

kam nur die obenerwähnte Korrektion von Kehl bis zum Rhein in der Folge zur Ausführung.

Die Klagen auf der oberen Strecke waren aber nicht verstummt und die Gemeinde Griesheim wiederholte von Zeit zu Zeit ihre Beschwerden und Bitten. Der Gegenstand kam abermals zur Erörterung, als es sich in den 1860 er Jahren um die Frage handelte, wie die vom Hochwasser bedrohte Eisenbahn zwischen Kork und Kehl gesichert werden könne.

lassen.

Die bezüglichen technischen Vorarbeiten waren 1867 abgeschlossen. Das Ergebniss derselben waren diesmal 3 verschiedene Entwürfe. Der erste setzte eine vollständige Korrektion von Griesheim bis Kehl voraus, mit beiderseitiger hochwasserfreier Eindämmung. Die Kosten waren berechnet zu 770000 fl. Der zweite Entwurf unterstellte zwar ebenfalls eine vollständige Regulirung des Kinziglaufes, dagegen eine Eindämmung nur auf der rechten Seite, ausserdem die Herstellung eines

Bei dieser Jahrzehnte hindurch von der Bevölkerung eingenommenen Haltung konnte von einer Durchführung der Korrektion von Griesheim abwärts keine Rede sein und es sind in jener Zeit von Korrektionsarbeiten auch nur einige Durchstiche zur Ausführung gekommen, so im Jahr 1832 die Durchstiche bei der Redoute unterhalb Willstett und am „Ochsenwinkel“ oberhalb Neumühl, 1842 ein Durchstich im »Kastei« bei Neumühl und in den Jahren 1862/63 ein grösserer Durchstich über die ,,Johannittermatten'‘ oberhalb Neumühl. Im übrigen beschränkte man sich darauf, mit den einfachsten Mitteln die Bruchufer zu befestigen und die bedrohtesten Stellen zu sichern.

Bauweisen.

Roh ausgeführte Erddämme, Uferdeckwerke rechtsseitigen Schutterdammes von Sundheim bis aus Faschinen oder aus Felsstücken, Sporen in Eckartsweier. Die Kosten sollten 646 000 fl. be- mannigfachen Formen und Abkribbungen aus Fa-tragen. Der dritte Entwurf endlich, welcher nur schinenbau von oft bedeutender Grösse — dies den Schutz der Orte Neumühl, Sundheim und Kork, waren die auch an der Kinzig früher angewendeten sowie der Eisenbahn zum Zweck hatte, umfasste Bauwerke.

eine Korrektion von Neumühl bis Kehl, die Her- j Auch die Behandlung der seit 1816 ausge-stellung eines Durchschnittes durch das sogenannte führten Konstruktionen war im wesentlichen die-Kastel behufs Verbindung der ober- und unterhalb selbe, wie an den anderen Schwarzwaldflüssen — Neumühl schon bestehenden Durchstiche — mit Steinbau von vornherein im Oberlauf, Faschinenrechtsseitiger Eindämmung der Kinzig von Neu- bau im Mittel- und Unterlauf mit nachfolgendem mühl bis zur Kehler Eisenbahnbrücke —, sodann die Ausbau in Steinpflaster. Sohlenbefestigungen sind Fortsetzung des rechtsseitigen Dammes von Neu- der Flösserei wegen hier ausgeschlossen, mühl aufwärts bis Kork und die Herstellung eines    Bei der Ausführung der Flusskorrektionen ist

das symmetrische Doppelprofil angenommen worden. In den Durchstichen sind die Ufer des Mittelprofiles von Anfang an mit Streichfaschinaten und durch Abdeckung mit losen Steinen, später mit soliden Pflasterungen gesichert, in Regulirungsstrecken zur allmäligen Bildung des Mittelprofiles Sporen verschiedener Konstruktion angewendet worden. Die Vorländer wurden horizontal angelegt und mit Weiden bepflanzt, die Dammkronen 0,30 m über den Hochwasserstand von 1824 gelegt.

In solcher Weise ausgeführt bot die korrigirte Kinzig das Bild eines vorzüglich geregelten Flusses und das Werk fand rühmenden Beifall bei in- und ausländischen Ingenieuren.*) Doch mit der Zeit traten die schon oben (S. 13) erwähnten Missstände an der Kinzig in stärkstem Mass auf: die Flusssohle vertiefte sich fast überall weit mehr als man erwartet hatte, die Uferbauten drohten abzustürzen und mussten unterfangen werden; aus dem biegsamen Weidenwuchs auf den Vorländern wurde starkes, bald durch Eisdruck verkrüppeltes Gehölz, in dem bei jedem Hochwasser Massen von Sand und sogenanntem Schwemmsei — leichtes Treibholz, Gräser u. dgl.

ten; am Uferrand entstand eine wulstartige Erhöhung, über die wegsteigend und zwischen ihr und dem Dammfluss eingeengt das Fluthwasser i ersehen.

unregelmässig sich absetz-

Kolke und Rinnen in die Vorländer einriss. Die Profilverhältnisse gestalteten sich dadurch zunehmend ungünstiger, bald erwiesen sich die Dämme auch als zu niedrig und Abhilfe that dringend noth.

So musste denn an der Kinzig in den letzten Jahren mit der solideren Herstellung der Uferbauten, mit der Entfernung der Faschinenschläge auf den Vorländern, der Abtragung und Regulirung der letzteren, Anlage als Rasenfläche und Befestigung durch Steintraversen und mit der Erhöhung und Verstärkung der Schutzdämme schon in ziemlich umfassender Weise vorgegangen werden. Die Vorländer haben dabei Steigung vom Ufer gegen den Dammfuss — stärker in den Konkaven, schwächer in den Konvexen — erhalten.

Das Querprofil des regulirten Flusses in der Strecke oberhalb der Gutachmündung- ist im allgemeinen ein einfaches und in Bezug auf Gestaltung und Abmessungen der Oertlichkeit angepasst. Die Sohlenbreite wechselt hier von 9 bis 20 m. Die Ufer sind mit T/₂facher bis 2facher Anlage hergestellt.

Gestalt und Grössen Verhältnisse der Normalquerprofile für die wichtigsten Korrektionsstrecken sind aus der nachstehenden Uebersicht zu

Flu ssstrecke

Breite Höhe ^er der Ufer-

Flusssohle bauten

Böschung der Uferbauten

Breite der Vorländer

Steigung der Vorländer

Damm-

krone

über

Fluss

sohle

Bö

schungen

der

Dämme

Breite

der

Damm

krone

Im Schnellinger Durchstich (km 48,4) .    .

18,0

Im Lachener Durchstich (km 44) .    .    .    .

Im oberen Biberacher Durchstich (km 41,6) Im unteren Biberacher Durchstich (km 40) Im Schönberger Durchstich (km 38,7) .    .

18,2

16,0

20,0

20,6

1 40

r 31

1,2'"    i:2    1 24,4

r 18

1,2

Ca

vO 1-0 'O o

4,2

5>2

4,9

5-05

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

Im unteren Schwaibacher Durchstich (km 35) Im Berghaupter Durchstich (km 30,7) .    .

Im oberen Offenburger Durchstich (km 24,2) Im Weier-Bühler Durchstich (km 20,4) .    .

Unterhalb Kehl

3,9o)

2 1,6 16,4 2 2,0 22,0 28,0

öi to 10 Io to

^ O 00 IO Cd ro

bl OJ Cn OO

5,3

5,5

5,8

5,o

6,0

Kosten und Nutzen.

Aufwand bis 1887. Für den Zeitraum von

*) In diesem Sinn beschäftigt sich der französische Ingenieur Gauckler in seinem Memoire sur la defense du territoire contre les inondations. Paris 1869, hauptsächlich mit der Kinzigkorrektion.

Beginn des planmässigen Flussbaues an der Kinzig im Jahr 1816 bis zum Jahr 1842 ist der Aufwand für den Kinzigbau nicht genau bekannt. Annähernd ist derselbe zu 1 280000 M. ermittelt. In der Zeit von 1842 bis 1886 einschliesslich sind nach den vorhandenen Nachweisungen ausgegeben worden:

a) für gewöhnliche Unterhaltung und für Neu- lückenhaft, nur in einzelnen Strecken ist ein regel-

. . 3 671 500 M- massig geschlossenes Hochwasserprofil ausgebildet. •    •    1 116073 »

zusammen 4 787 573 M. grossen deich oberhalb Offenburg, km

45,758—26,081, Länge 19,677 km.

Die Strecke ist durchweg nach dem symmetrischen Doppelprofil korrigirt.

IV. Vom grossen Teich bis zur Gries

bauten ........

b) für Hochwasserschäden .    .

III. Vom Steinacher Wässerwehr bis zum

oder im Durchschnitt jährlich . .

Der Gesammtaufwand bis zur Gegenwart ist demnach in runder Zahl zu 6 Millionen Mark an-

106 390 „

zunehmen.

An Flussbaugeldern und Fluss- und Damm- heimer Brücke, km 26,081    18,264, Länge

baubeiträgen sind in der Zeit von 1842 bis 1886    7>8i7 km.

im Jahresdurchschnit 23 994 M. —

1 079 748 M. eingeganpfen.

Gegenwärtiger Stand der Bauten. Die Art

Diese ebenfalls vollständig korrigirte Flussstrecke ist durch den Gefällsübergang aus dem Kinzigthal in die Rheinebene charakterisirt.

V. Von der Griesheimer Brücke bis

zum

westlichen Ende des Ortes Neumühl, km

der flussbaulichen Behandlung* führt zu der Ein-theilung des ganzen Flusslaufes in die nachfolgen- 18,264    6,855, Länge 11,409 km.

Abgesehen von einzelnen Geradlegungen ist diese Strecke ungeregelt; nur stellenweise sind

den sechs Abtheilungen:

I. Von der Landesgrenze bis zur Hag'en-buchbrücke (unmittelbar unterhalb der Gutachmün-dung), km 81,272—58,954, Länge 22,318 km.

Die Abtheilung befindet sich, abgesehen von den aus Anlass des Eisenbahnbaues ausgeführten stück weisen Geradlegungen, in ihrem natürlichen Zustand. Wo es nöthig war, sind die Ufer befestigt. Regelmässige Vorländer und Hochwasserdämme sind nicht vorhanden.

Ufersicherungen vorhanden. Unregelmässig angelegte Felddämme geben theilweisen Schutz gegen Hochwasser.

VI. Von Neumühl bis zur Mündung in den Rhein, km 6,855—0,000, Länge 6,855 km.

Der Flusslauf ist vollständig korrigirt mit symmetrischem Doppelprofil. Nur zwischen Neumühl und der Kehler Eisenbahnbrücke fehlt rechts der Hochwasserdamm.

Die Ufersicherungen und Dämme sind nach dem Stand vom 1. Januar 1887 in der nachfolgen-Der Flusslauf ist hier vollständig geregelt, doch den Uebersicht nach Beschaffenheit, bezw. Lage ist die künstliche Begrenzung⁻ des Fluthraumes und Länge zusammengestellt.

II. Von der Hagenbuchbrücke bis zum Steinacher Wässerwehr, km 58,954—45,758,

Länge 13,196 km.

Ufersicherungen

Dämme

Flussabtheilung

Ufer-

mauern

Abge

pflasterte

Bauten

Holzbauten ungen (Fasch., mit losen Senk-Steinen

Deck-

Ohne

künst

liche

Siche-

würste u. dergl.) rung

Quer-, Parallel- Flügel-, Ortsdämme ju. dergl.

dämme

Feld

dämme

I. Von der Landesgrenze bis zur Hagen-buchbrücke .........

II.    Von der Hagenbuchbrücke bis zum

Steinacher Wässerwehr.....

III.    Vom Steinacher Wässerwehr bis zum

grossen Teich bei Offenburg .    .    .

V. Vom grossen Teich bis zur Griesheimer

Brücke ...........

VI. Von der Griesheimer Brücke bis Neumühl ............

IV.    Von Neumühl bis zum Rhein .    .    .

3987 21859    1479    1099 16418

678 13 007    1562    —

105 28487    1619    7815    1271 34808    7823 1203

I    I

1063    3 603 15181

23 829

625    1200

36    9 658    1274

1606

424

159    597: 521

4 788    2 502    1 06

16718    —    —

5 207 11020    2 025

7522

zusammen

4 55² 88 780    8 096 17 453 43 895 74 016 13 016 8725

?o

Kostenberechnung für den Ausbau.—Von der dem Hochwasser vom August 1851 mussten die Landesgrenze bis zur Gutachmündung sind beiderseitigen Dämme von Offenburg abwärts er-nur noch einige Uferstrecken besser zu befestigen, höht werden und in der Folge sind noch weitere um dann die flussbauliche Thätigkeit überall auf Dammerhöhungen nothwendig geworden. Während die gewöhnliche Unterhaltung beschränken zu des Hochwassers vom Dezember 1882 sind in der können. Die Kosten für diese Herstellungen sind Nähe von Offenburg 2 grössere Dammbrüche einberechnet zu rd 6100 M.    getreten, der eine — auf dem rechten Ufer ober

halb der Eisenbahnbrücke — infolge einer Vorlandzerstörung, der andere — auf dem linken Ufer zwischen der Strassen- und der Eisenbahnbrücke — durch Ueberfluthung der Dammkrone.

Die Vorstadt von Offenburg wurde erheblich geschädigt, mehr und weniger grosse Theile der Orte Bühl und Griesheim, Waltersweier und Weier unter Wasser gesetzt und die Ueberschwemmung dehnte sich über beträchtliche Geländeflächen aus.

Von der Gutachmündung bis zum grossen Teich bei Offenburg haben die Erfahrungen des letzten hochwasserreichen Jahrzehnts allzu deutlich erkennen lassen, dass das Korrektionswerk, um in seinem Bestand gesichert zu sein, noch einer grösseren Anzahl zum Theil umfangreicher Verbesserungen bedarf.

Auf grosse Erstreckung sind die Ufer noch mit solider Steinverkleidung zu versehen und die hoch aufgelandeten oder ausgekolkten Vorländer regelmässig herzustellen und zu befestigen. Auch an Dämmen sind noch einige kleinere Verbesserungen vorzunehmen.

Die Kosten sind berechnet:

a. FTussbauten.

1.    Für Herstellung neuer Uferbauten, Umwandlung provisorischer Bauten in Steinbauten, Tieferlegung bestehender Bauten, soweit solche nicht in Verbindung mit Vorlandregulirungen ausgeführt wird ....

2.    Für Vorlandregulirungen und damit in Verbindung stehende Tiefer-legung von Uferbauten, Befestigung der Vorländer mit Traversen

Die Katastrophe gab Anlass zu einer gründlichen Untersuchung der Fluthverhältnisse bei Offenburg und deren Verbesserung.

Die Sachlage ist hier

in dem Gefällsbruch an

der Ausmündung des Kinzigthaies in die Rheinebene

eine recht schwierige. Um zu verhindern, dass die Kinzig wegen der schroffen Gefälls-minderung ihre Geschiebe an dieser Stelle liegen lasse und so in kurzer Zeit das Flussbett namhaft

103 100 M.

erhöhen werde, was für die umgebende Niederung die übelsten Folgen hätte haben müssen, sind die Flussdämme vom grossen Teich bis zum Ende der Korrektion näher zusammengerückt worden, als in der nach oben anschliessenden Flussstrecke. Der

zusammen Flussbauten b. Dammbauten.

Für Erhöhung, Verstärkung und Verlegung bestehender Dämme .    .    .

Zweck ist auch insofern erreicht worden, als die 212 200 M. Zustände des Flusses bei Offenburg bei den gewöhnlichen Wasserständen durchaus befriedigen; insbesondere ist die Versumpfung der Niederung verhütet worden. Auch mässig hohe Anschwellungen gehen ohne Schaden vorüber. Bei sehr hohen Wasserständen aber vermag das Flussprofil die Wassermasse nicht zu fassen, wozu der Umstand nicht wenig beiträgt, dass vom Anfang des ungeregelten Laufes bei Griesheim eine den Wasserabfluss verzögernde Rückstauwirkung stattfindet, wenn sie auch nicht allein die Ursache ist, dass der Wasserspiegel über die Krone der Dämme ansteigt. Wenn also bei Hochfluthen die Korrektion bei Offenburg zur unschädlichen Abführung des Wassers nicht ausreicht, so liegt der Grund immerhin auch darin, dass eine sehr wesentliche A^oraus-setzung des Korrektionsprojektes sich nicht erfüllt hat, nämlich die Fortsetzung der Kinzigkorrektion von Griesheim ahwärts, von der noch in der Denk-

. 315 300 M.

8 600 AI.

im ganzen .    323 900 M.

Vom Offenburger grossen Teich bis

zur

Griesheimer Brücke und von da bis zum

Rhein tritt das Bedürfniss nach ausgiebigerem Schutz gegen Hochwasser und nach Verbesserung der Abflussverhältnisse in den Vordergrund, nicht sowohl aber bezüglich der ungeregelten Flussstrecken zwischen Griesheim und Neumühl, als hinsichtlich der korrigirten Strecke bei Offenburg.

Bei dieser Korrektion ist ebenso wie bei jener von Kehl abwärts der Fluthraum nach der für das Hochwasser von 1824 angenommenen Durchflussmenge*) bemessen worden. Aber schon nach

*) Diese Wassermenge war

schritt von 1863 angenommen worden, dass sie

berechnet bei Offenburg zu

25000 Kubikfuss oder 675 cbm, bei Kehl — von der Schütter- früher oder später zur Ausführung werde gelangen mündung ab — zu 28000 Kubikfuss oder 756 cbm.

müssen.

7i

In Uebereinstimmung damit haben die 'neuerlichen Untersuchungen erwiesen, dass alles das, was innerhalb der Offenburger Korrektionsstrecke zur Verbesserung des Zustandes geschehen könnte

—    Erhöhung der Dämme um 0,50 bis 1,50 m, Erweiterung des Fluthprofiles innerhalb derselben

—    nicht ausreichen würde, um die Wiederholung von Ausbrüchen der Kinzig zu verhüten, dass dieser Zweck vielmehr nur zu erreichen sei, wenn gleichzeitig die Kinzigkorrektion von Griesheim abwärts, und zwar, wenn nicht am Ende derselben sich wieder Missstände einstellen sollen, bis Neumühl hinab fortgesetzt würde. Die Kosten hierfür und für die in der Offenburger Korrektion, wie auch in der Korrektion von Neumühl bis zum Rhein vorzunehmenden Verbesserungen sind annähernd auf 3 Millionen Mark berechnet worden, eine so hohe Summe, dass es fraglich erscheinen muss, ob hier Aufwand und Nutzen noch in richtigem Verhältnis stehen.

wasserverhältnisse bei Offenburg und von hier abwärts der Zukunft überlassen bleiben.

Nach dem Verhalten der Nächstbetheiligten wäre diese Frage zu verneinen. Waren die Gemeinden abwärts Griesheim schon früher, als es

Die Kosten der gewöhnlichen Unterhaltung

sind auch an der Kinzig erst in den letzten Jahren von dem Aufwand für die Neuherstellungen scharf getrennt worden. Die Aufgaben, die der Unterhaltung an der Kinzig zufallen, sind in den einzelnen Flussstrecken verschieden: In dem geregelten Flusslaut von der Gutachmündung bis Griesheim und von Neumühl bis zum Rhein sind die bestehenden Uferbauten, Vorländer und Dämme im Stand zu halten, hin und wieder müssen auch Verschüttungen im Flussbett, wo sie dem Bestand der Bauten gefährlich zu werden drohen, ausgehoben werden. Ausserdem sind auf längere Strecken mit Mitteln der gewöhnlichen Unterhaltung Regulirungen und Tieferlegungen von Vorländern, welche sich zur Aufnahme in das Ausbauprojekt nicht eigneten, allmälig zu vollziehen. In der Strecke zwischen der Landesgrenze und der Gutachmündung handelt es sich im wesentlichen um Wiederher-

sich darum handelte, die Kinzig hier zum Vortheil der Landwirthschaft und zur Verhütung der Ueber-

Stellung kleiner Beschädigungen, wie sie durch Winterhochwasser, zuweilen auch durch Eisbildung an den Ufern verursacht worden; in der ungeregelten Strecke von Griesheim bis Neumühl aber

schwemmungen zu korrigiren, dem Unternehmen abgeneigt, so werden sie eine andere Stellung nicht sind hier und dort die von der auffallenden Strö-einnehmen, wenn die Ausführung dieser Korrektion mung angegriffenen Ufer gegen weiteren Abbruch vorwiegend im Interesse von Offenburg und den zu schützen, um so hier wenigstens einen leidlich benachbarten Orten in Frage käme. Aber auch guten Zustand mit einfachen Mitteln zu erhalten, bei diesen letzteren, insbesondere auch bei der In diesem Sinn und auf Grund der neuerlichen Stadtgemeinde Offenburg besteht keine Geneigt- Erfahrungen ist der z. Z. jährlich erforderliche Unter-heit, für das Unternehmen ein erhebliches Opfer haltungsaufwand ermittelt worden wie folgt:

1. für Instandhaltung des Fluss-

zu bringen, wie es auf Grund des Wassergesetzes oder — was hier wohl kaum zu umgehen sein dürfte

eines besonderen Gesetzes ihnen auf-

Um aber gegen den

erlegt werden müsste.

Willen der betheiligten Gemeinden vorzugehen, dazu ist die Sache nicht angethan, so gewiss auch bei Wiedereintreten einer Hochfluth, wie jene von 1882, die Dammbrüche bei Offenburg sich wieder-

bettes, der Ufer, Vorländer und Dämme, sowie für allmälige Regulirung und Tieferlegung von Vorländern......

35 000 M.

holen werden. Allein solch bedeutende Hochfluthen

sind eben nicht häufig, und die infolge der Dammbrüche ein tretenden Schäden, auch die Störungen des Verkehres auf Wegen, Strassen und Eisenbahn und die Kosten der Wiederherstellung der Dämme

2.    für Geräthschaften, Bauhütten

und Magazine ,.....

3.    für Pegel und Festmarken, Ver

messungen, hydrometr. Arbeiten und Verschiedenes.....

1 30° »

300 „

.    36 600 M.

Er wird sich voraussichtlich später vermindern lassen, wenn die noch fehlenden Uferbefestigungen doch nicht von solchem Umfang und z. Z. so hoch hergestellt und insbesondere auch die Vorländer in nicht anzuschlagen, dass hier schon allein im all- besseren Stand versetzt sein werden.

zusammen

gemeinen Landesinteresse die Abhilfe geboten und die Aufwendung einer grossen Summe aus Staatsmitteln gerechtfertigt wäre.

So muss also die Verbesserung der Hoch-

Erfolge. — Durch die Kinzigbauten von der Landesgrenze bis Hausach ist der hier verfolgte Zweck: Schutz des Ufergeländes mit Wohnstätten

und Gewerbsanlagen, der Strassen und Brücken und Erleichterung des Flössereibetriebes erreicht worden, anderen Schwierigkeiten, als sie der Wechsel der

Die Flösserei hat in der regulirten Kinzig mit

Von ganz ausserordentlichen Hochfluthen oder

Auch die Erbauung der Kinzigthalbahn ist

Von ungleich grösserer Bedeutung aber sind Wasserstände mit sich bringt, nicht mehr zu die Erfolge der Regulirungen des Flusses im mitt- kämpfen, leren und im unteren Lauf, insbesondere zwischen Hausach und Offenburg. Seit Tulla (1810) berich- von Eisstopfungen abgesehen, ist der Thalgrund ten konnte: „In dem Kinzigthal findet man noch mit seinen vielen Ortschaften, mit seinen belebten immer statt Wiesen nur Kiesbänke und elende Strassen und den zahlreichen Brücken nun vor Weiden, die Ufer von allem Gebüsch entblösst, den Zerstörungen geschützt, wie sie ehedem schon die Felder durch Ueberschwemmung abgehoben bei jeder stärkeren Anschwellung der Kinzig nie und der guten Erde völlig beraubt“, hat sich eine ausgeblieben sind, gewaltige Veränderung vollzogen. Gerade dieser Theil des Kinzigthaies ist heute rühmlich bekannt durch die vorangegangene Regulirung des Flusses durch seine gartenbauartige Bodenkultur; vorzüg- namhaft erleichtert worden. So darf man wohl lieh bewässerte Wiesen, fruchtbares Ackerfeld mit sagen, dass wenn das Kinzigthal heute zu den blüh-trefflich gedeihenden Obstbäumen nehmen den endsten Gegenden Badens zählt, dies ganz wesent-ehemals vom Fluss verwüsteten Thalgrund von lieh den Erfolgen des hlussbaues zu danken ist. Bergfuss zu Bergfuss ein.

der unteren Oie Kinzigtiösserei und die Fürsorge für die Flossstrasse.

Die Flösserei auf der Kinzig und mehreren ihrer Seitenbäche — Grundbäche — wird schon seit Jahrhunderten betrieben. Von den Zuflüssen sind als flossbar, bezw. als zur Flösserei eingerichtet, zu nennen: auf württembergischem Gebiet der Lohmühlebach, das Aisch- und das Röthen-bächle und der Reinerzauerbach, auf badischem Gebiet der Reinerzauerbach mit dem Kaltbrunner-und Witticherbach, die Schiltach, der Heubach, die Wolf mit ihren Zuflüssen: Reichenbach, Seebach, Wildschapbach und Rankenbach, endlich der Harmersbach mit der Nordrach.*)

Die ältesten bekannten Vorschriften über den

Wieviel der Gewinn an Kulturland als Folge der Kinzigkorrektion betragen hat, lässt sich nur für die 15 km lange Thalstrecke von Steinacher bis zur oberen Ortenberger Gemarkungsgrenze in Zahlen angeben. Hier waren vor der Kinzigkorrektion im Thalgrund an Oedungen, fast ertragsloser Weide, Kies- und Sandbänken und Wasserflächen vorhanden .    .    .    559,44 ha,

36,98 „

einschliesslich der meist reichlichen Grasertrag abwerfenden Dämme und Vorländer — an kultur-

das Flussbett nimmt heute eine Fläche ein von so dass -

522,46 „ etwa

fälligem Land

gewonnen worden sind, im Werth von 1,5 Million Mark.

Flössereibetrieb auf der Kinzig finden sich in den zwischen Württemberg und Fürstenberg abgeschlossenen Flossrezessen vom 22. Oktober

Im ganzen ist der Gewinn an ertragsfähigem Boden mit 3 Millionen Mark sicherlich nicht zu hoch angeschlagen.

Es war unterschieden zwischen Waldbauern

Die Tieferbettung des Flusses hat aber auch 1764 und vom 9. März 1766, welche bis in die den Abfluss der Seitengewässer und die Entwässe- 1850er Jahre in Geltung geblieben sind, rung des ganzen Thalgrundes befördert und damit den günstigsten Einfluss auf die Ertragsfähigkeit — den Eigenthümern des Waldes —, den zu Ge-des Bodens, nicht zum wenigsten auf die Obst- nossenschaften — Schifferthümer in Schiltach und

kultur, geäussert.

*) Auf dem Witticherbach, dem Rankenbach, sowie dem Harmersbach und der Nordrach wird jetzt nicht mehr geflösst.

**) Schiltach war der Sitz der Württembergischen, Wolfach der Fürstenbergischen Schifferschaft.

Wolfach**) — vereinigten Schiffern, welche den Stauwerke, Schleusen und Kanäle für gewerb- Waldbauern das Holz abkauften und auf eigene liehe Triebwerke und Bewässerungen konnten in Rechnung und Gefahr flussabwärts beförderten, und und an dem geregelten Flusslauf in zweckmässiger den Flössern, welche lediglich das Handwerks-Weise und mit Aussicht auf sicheren Bestand an- mässige der Flösserei besorgten. Den Waldbauern gelegt werden, ein Vortheil, den sich die Kinzig- war das Recht zugesprochen, ihr Holz selbst nach thalbewohner auch zunutze zu machen verstanden haben. 40 gewerbliche Anlagen, die ein Gefäll von 60 m mit etwa 1300 Pferdekräften ausnützen, erfreuen sich eines gesicherten Betriebes.

Kehl zu verflössen, sofern die Schiffer dasselbe nicht Um einen bestimmten, in kürzeren Zeiträumen von den beiderseitigen Oberbeamten festgesetzten Preis kauften. Die Flösser sollten, wie es altes Herkommen gewesen, zur Beförderung der Flösse verwendet werden.

Verpflichtung, die Langholzflösserei auf der Kinzig nach Massgabe der Flossordnung von 1853 zu betreiben, die zum gesicherten Betrieb der Flösserei erforderlichen Anstalten herzustellen und zu unterhalten.

Auch für die Flösserei im Thalgebiet des Heubaches ist 1856 eine sogenannte Grundbachordnung erlassen worden, sodann im gleichen Jahr eine Bachordnung für den Flossbetrieb auf dem Kaltbrunnerbach, dem Reinerzauerbach, sowie auf der Kinzig oberhalb des Schenkenzeller Weihers und auf diesem selbst, ebenso eine Bachordnung für den Wolfbach.

Die Wasserstrasse der Kinzig ward für alle Zukunft, »so wie es bisher gewesen«, für frei und offen erklärt und es waren ausführliche Vorschrif-

ten gegeben über die verschiedenen Gattungen, die Qualität und die Grössenverhältnisse des Floss-holzes, über das mit Rücksicht auf Erhaltung der Waldungen zum Verflössen zulässige Quantum, ferner über die Benützung der Wasserstrasse, über    Die Aufsicht über die Einhaltung dieser Bach-

Länge und Breite der Flösse, Termin der Flösserei, Ordnungen wurde sogenannten Bachvögten über-über Flossholzzollabgaben, das Verfahren bei tragen, welche seit dem Jahr 1863 den vom Staat Streitigkeiten, sowie die Durchführung des Holz- aufgestellten Flossaufsehern untergeordnet sind, handelsgeschäftes am Rhein. Die von alters her    Eine neue Regelung — unter Aufhebung aller

den Waldbauern, den Flösser- und Schifferschaften früheren Uebereinkommen und Vorschriften — er-

obgelegene Pflicht der Herstellung und Unter- fuhr das Flosswesen auf der Kinzig und ihren haltung der Flössereieinrichtungen wurde wieder Nebenbächen durch die mit Württemberg 1867 abgeschlossene Uebereinkunft und die im gleichen

Geflösst wurde zu jener Zeit, wie auch in der j Ja^r erlassene neueste Kinzigflossordnung.*)

Im Einklang mit der veränderten Lage der Gesetzgebung ward die Ausübung des Flösserei-gewerbes auf der Kinzig Jedermann gestattet und den Mitgliedern bisheriger Schifferschaften und Flössergespannschaften überlassen, als gewerbliche Genossenschaften vereinigt zu bleiben.

Als Flossstrasse sind erklärt: überall der Fluss

Es kam zu mancherlei

bestätigt.

Folge, vorzugsweise Langholz, in geringerem Umfang Scheitholz.

Die Bestimmungen der Wolfacher Rezesse wurden später nicht mehr streng eingehalten und mangelhaft überwacht.

Streitigkeiten, Anständen und Beschwerden, infolge davon zu Erörterungen und Verhandlungen, welche zu der für die Strecke vom Schenkenzeller Weiher abwärts bis Kehl gültigen Flossordnung vom 17. Januar 1853 führten. Die Be-fugniss zur Langholzflösserei von dem genannten Weiher abwärts bis zur unteren Steinacher Gemarkungsgrenze wurde wie bisher den beiden Schifferschaften Schiltach (mit Alpirsbach) und Wolfach, sowie den Waldeigenthümern, den letzteren für ihr eigenes Holz, eingeräumt. Die Schenkenzeller Flossgespannschaft, sowie die Flossknechte von Schiltach und Wolfach mussten zur Führung der Flösse verwendet werden.

Langholz durfte vom 23. April bis 2um 11. November, Scheitholz nur um die Mitte des Sommers zu einer von der Flossaufsichtsbehörde bestimmten Zeit geflösst werden. Die obere Aufsicht über die Flossstrasse und den Betrieb der Flösserei war den Wasser- und Strassenbauinspektionen Lahr und Offenburg übertragen.

Im Jahr 1854 wurden neue, von der Regierung bestätigte Statuten für die Schifferschaft Wolfach aufgestellt. Die letztere übernahm hiernach die lauf selbst, dazu der Weiher und der Flosskanal bei Schenkenzell, der Weiher bei Wolfach und der Flosskanal im sogenannten Herlinsbach daselbst. Nur bei Gengenbach bildet der Mühlbach und der aus diesem in das Flussbett führende Flosskanal und von der Ortenberger Schleuse bis unterhalb Offenburg der Gewerbskanal, sogenannte Mühlbach, die Flossstrasse.

Die Flösserei darf nicht vor dem 1. März begonnen und muss am 11. November geschlossen werden. In der Zeit vom 1. Juli bis 15. August sind die Flossfahrten einzustellen. Wenn der Wasserstand eine bestimmte, durch Flossmarken bezeich-nete Höhe erreicht hat, darf nicht mehr geflösst werden und in wasserarmer Zeit kann mit Rücksicht auf die Wiesenbewässerung und die Triebwerke die Flösserei eingestellt, d. i. die sogenannte Wasserklemme verhängt werden. Für das Einbinden der Flösse, ebenso wie für das Anlanden

*) Für den Kinziglauf und die Nebenbäche der Kinzig auf württembergischem Gebiet ist durch die Königliche Regierung des Schwarzwaldkreises unterm 31. Januar 1868 die neue Flossordnung erlassen worden.

und für das Auspoltern des Holzes sind bestimmte abgeändert, und im Jahr 1874 eine Bachordnung Stellen, „Einbinde- und Anlandestätten und Polter- für die Schiltach erlassen worden, platze“ bezeichnet.

Für den Betrieb der Kinzigflösserei bestehen eine Anzahl besonderer Anlagen und Einrichtungen. Die wichtigsten sind die Schwellweiher, auch Schwellteiche — im Oberlauf der Kinzig sowie in den Seitenbächen durch Stauwerke bewirkte Wasseransammlungen —, welche die für den Flottgang der Flösse erforderlichen Fluthwellen liefern. Die Stauwerke sind aus Holz oder Stein erbaut; in den Oberläufen der Nebenbäche haben sie die Gestalt von kleinen Thalsperren. Die Sohle dieser Nebenbäche ist meist durch Holzschwellen versichert. Die Schwell weiher dienen vielfach auch zur Speisung von Bewässerungs- und Gewerbs-kanälen. Als ständige Einbindestätten und ebenso als Anlandestätten dienen vornehmlich einige besonders hierzu vereigenschaftete, in der Flossordnung einzeln aufgeführte Schwellweiher. Im Schenkenzeller Weiher werden die aus dem oberhalb gelegenen Kinziggebiet ankommenden Bachflösse zu Kinzigflössen umgebunden. Auch bildet dieser Weiher in der neueren Zeit für die Regel den Endpunkt der Scheitholzflösserei. Der Hauptstapelplatz für die Kinzigflösserei ist die Marktstätte bei Kehl, die den Kinziglauf von Neumühl bis zum Rhein sowie den sogenannten Schutterhafen bei der Kinzigmündung umfasst. Hier wird das Flossholz — sofern es rheinabwärts befördert werden soll — zu Rheinflössen umgebaut, oder es wird ausgepoltert und auf Landfuhrwerken abgeführt.

Die Breite der Flösse, welche auf der Flussstrecke zwischen dem Schenkenzeller Weiher und Kehl geführt werden, darf 6 m und deren Länge zwischen dem Schenkenzeller Weiher und Schiltach 480 m, von da abwärts 600 m nicht übersteigen-Fine grössere Länge bis zu 600 und bezw. 750 m kann die Aufsichtsbehörde zulassen.

Für jeden Kinzigfloss hat der Unternehmer einen Vorweis (Manifest) auszustellen, welcher die wichtigsten auf den Floss bezüglichen Angaben enthält.

Gleichzeitig mit der Hinausgabe der neuen Flossordnung wurden durch das Grossh. Handelsministerium auch die Gebühren, welche von Privatpersonen und Genossenschaften für Benützung der in ihrem Besitz befindlichen Flossanstalten zu entrichten sind, desgleichen die einzelnen Wasserberechtigten zukommenden Vergütungen durch einen Tarif festgesetzt, der seitdem jeweils nach Ablauf von 3 bis 4 Jahren einer Prüfung und erneuten Genehmigung unterworfen ist.

An Stelle der Schifferschaftsinnungen von Schiltach und Wolfach bildete sich eine Kinzig-flössereigenossenschaft, deren Satzungen vorbehaltlich aller staatlichen Eigenthums- und Hoheitsrechte über den Kinzigfluss die Genehmigung des Grossh. Handelsministeriums erhielten.

Die allgemein beobachtete Erscheinung, dass

besondere macht sich die Genossenschaft zur

Aufgabe:

Der Zweck dieser Genossenschaft ist die Wahrung und Förderung der Interessen des Holzhandels und der Flösserei auf der Kinzig vom Schenkenzeller Weiher bis zur Marktstätte in Kehl; ins- die Flösserei auf den Gebirgsflüssen mit der Erbauung guter Strassen und Holzabfuhrwege und der Ausdehnung des Eisenbahnnetzes auch auf die a) soweit nöthig die Flossanstalten zu Eigen- Gebirgsgegenden mehr und mehr zurückging und thum zu erwerben oder über deren Gebrauch mit manche ITüsse und Bäche als Flossstrassen auf-

den Eigenthümern Verträge abzuschliessen und gegeben worden sind, ist auch im Schwarzwald

eingetreten, und seit Jahrzehnten wird angenom

neue herzustellen;

b) die Flossanstalten und die Flossstrasse in men< dass auch die Kinzigflösserei in nicht ferner

Zeit auf hören werde. Sie hat sich nun zwar bis

1876 „

1881 „ 86:

gutem Stand zu erhalten;

c) für die Feststellung und Erhebung der Gebühren, welche für die Benützung von Flossanstalten oder der Flossstrasse oder aus anderen Gründen

zu entrichten sind, zu sorgen;

d) für Revisionen der Flossordnung nach Massgabe des Bedürfnisses und für Beobachtung derselben zu wirken.

Im Jahr 1873 ist die Bachordnung für den Reinerzauer- und Kaltbrunnerbach sowie für die Kinzig oberhalb dem Schenkenzeller Weiher heute immer noch in ansehnlicher Bedeutung erhalten, ist aber in entschiedenem Rückgang begriffen und auf mehreren der Nebenbäche wird seit Jahren nicht mehr oder doch nur selten noch geflösst.

Die Zahl der in Wolfach abgegangenen Langholzflösse hat durchschnittlich im Jahr betragen:

1871 bis 75: 141 mit 66 973 cbm,

80: 100    „    48 952    „

70    „    40 395    „

00 00

An Scheitholz sind geflösst worden im Jahresdurchschnitt :

1871 bis 75: 6767 cbm,

1 6 „ 80: 3 370 „

1 1 ,, 86: 2 691 ,,

Die Abnahme erklärt sich hauptsächlich daraus, dass das auf Landwegen — Strassen und Eisenbahn — transportirte Holz grösseren Kaufwerth hat, als das im Gebirg geflösste Holz. Ausserdem aber wird im Kinziggebiet selbst mehr Holz zu Schnittwaaren verarbeitet und nicht selten wird Stammholz sogar nach den Sägwerken der benachbarten Flussgebiete auf der Achse abgeführt.

Allgemein — auch von den Waldbesitzern und Holzhändlern selbst — wird die gänzliche Einstellung der Kinzigflösserei herbeigewünscht, hauptsächlich weil dadurch die Benützung der Gewässer für Gewerbe und Landwirthschaft wesentlich gewinnen würde; und es ist denn auch anzunehmen, dass die 1886 erfolgte Eröffnung der oberen Kinzigthalbahn in Verbindung mit einigen, theilweise schon in nahe Aussicht genommenen Weganlagen das Ende der Kinzigflösserei nach einer nicht allzu langen Reihe von Jahren herbeiführen werde.

Der Aufwand der Flussbauverwaltung für die Flossstrasse der Kinzig beschränkt sich auf die Kosten der Instandhaltung der Flosskanäle bei Gengenbach und bei Offenburg und der hier und dort zum Schutz der Ufer, wie zur Erleichterung der Flossfahrt angebrachten Streichpfahle. Da die Flosskanäle zugleich Gewerkskanäle sind, so ist mit Rücksicht auf die Zweckbestimmung festgesetzt, welche Herstellungen der Flussbauverwaltung und welche den Werkbesitzern obliegen. Der Aufwand ist nicht bedeutend; er hat in den Jahren 1842 bis 1886 im ganzen 65 155 M., also im Jahresdurchschnitt 1448 M. betragen. Mit Rücksicht auf die Abnahme des Flossverkehres wird für die Folge mit einem jährlichen Aufwand von 1000 M. dem Zweck zu genügen sein.

¹

Der von Kehl abwärts hinter dem linksseitigen Kinzigdamm und parallel mit diesem bis in die Nähe der Kinzigmündung ge

führte Schuttermühlkanal ist für gewerbliche und Flössereizwecke

Die Rench.

Im Flussbauverband vom Zusammenfluss der Wilden Rench und des Griesbaches bis zum

Rhein — 53,310 km.

Hydrographische Verhältnisse.

In einem am Südabhang des von der Kniebishöhe zum Rossbühl ziehenden Gebirgskammes eingetieften Kessel sammeln sich die Abläufe vieler an den steilen Gehängen vortretenden Quellen zum Hauptbach, der in seinem südlich gerichteten Lauf bis zur Einmündung des von der Letterstatter Höhe kommenden Griesbaches „Wilde Rench“ benannt ist. Von hier fliesst die Rench südwestlich bis Petersthal, wendet sich dann in weitem Bogen gegen Norden, nimmt von Oppenau ab nordwestliche Richtung bis Wagshurst, von wo sie in nahezu nördlichem Lauf den Rhein erreicht.

Auch abwärts vom Zusammenfluss mit dem Griesbach, in engem Thal fliessend, kommt der Rench nur die Eigenschaft eines Gebirgsbaches zu; bei Oppenau tritt sie in einen weiten Thalgrund, nimmt rechts den Lierbach auf und erst von hier verdient die Rench die Bezeichnung als Fluss. Nochmals treten die Bergwände nahe zusammen, die Rench zwängt sich von Ramsbach in einem Engpass bis Lautenbach; hier weitet sich das Thal zunehmend und öffnet sich in einem breiten Wiesengrund gegen die Rheinebene. Der Fluss, der bis daher annähernd die Mitte des Thalbodens eingehalten, legt sich an den Fuss der rechtsseitigen Vorhügel des Schwarzwaldes an und tritt bei Renchen in die Rheinebene ein, die er in mäander-artigem Lauf durchzieht.

Die Länge des Flusslaufes beträgt rund 59 km; davon entfallen 21 km auf den Lauf durch die Rheinebene.

Zuflüsse. — Ausser dem Griesbach nimmt die Rench noch viele Seitenbäche auf, von welchen

indes nur dem Lierbach grössere Bedeutung zu- I hunderten bekannten Mineralquellen von Griesbach, Petersthal, Freiersbach, Antogast und Sulzbach auf. Sowohl im Gneis als im Granit finden

kommt.

sich Enklaven des jüngeren Porphyrs, die theils Das Flussgebiet ist im Verhältniss zur Länge j als ein2elne Kuppen in der diesem Gestein eigen-des Flusslaufes klein; es umfasst im ganzen 217,49 qkm. Die gemittelte Breite beträgt somit 3,7 km, und das Verhältniss dieser letzteren zur Ge-sammtlänge des Flusses stellt sich auf 1:16. Das Renchgebiet wird im Osten durch die Wasserscheide, welche vom Melkereikopf über den Rothen Schliff, Schauerskopf, Rossbühl und Kniebis und von hier über die Holzwälder und Letterstatter Höhe auf den grossen Hundskopf zieht, von den Gebieten der Murg und Kinzig getrennt; südlich geht die Wasserscheide — durchweg gegen das Kinziggebiet — über den Hermersberg, St. Ursel- j stein auf die Höhen der Moos, wendet sich dann

thümlichen Kegel- oder Glockenform auftreten, theils auch breit hinziehende Felsmassen bilden.

Zwischen einer solchen grösseren Porphyrbildung im Lierbachthal ist auch vereinzelt die Steinkohlenformation vertreten.

gegen Norden und zieht nun auf der Westseite

Auf den höheren Bergkuppen und Kämmen und an den Obergehängen wird der Buntsandstein in grosser Ausdehnung angetroffen, als mächtige Blöcke und Trümmerschutt das Urgebirg überlagernd. Bergschlipfe sind hier nicht allzu selten.

Diluviale Bildungen finden sich wie bei allen Schwarzwaldthälern vorzugsweise am Thalausgang, sodann auf der rechten Seite von Griesbach, auf der linken von Nussbach abwärts, wo der Löss

über die geringeren Höhen, welche das Gebiet des Holchen von den Thälern des Oedsbaches und die kleinen mit üppiger Vegetation bedeckten Vor-Hesselbaches trennen, dann über den Geigerskopf berge bildet, ferner in kleinen Buchten des Hauptthaies und in kesselförmigen Erweiterungen der

und tritt bei Oberdorf in die Thalsohle. Im Nor-

Seitenthäler, so insbesondere an den Ausmün

den geht die Wasserscheide —- hier gegen das Achergebiet — vom Melkereikopf über die Höhen düngen des Oedsbach-, Hesselbach- und des Botte-

des Sohlberges und der Schwend, zieht sich über nauthales. die niedrigen, breiten Vorberge zwischen Ringelbach und Thiergarten und gelangt unterhalb bach fliesst die Rench meist auf Felsen; von hier

abwärts bilden die Gerolle überall den Thalgrund

Im oberen Lauf bis in die Gegend von Lauten-

Oberkirch in die Thalsohle.

Der überwiegende Theil des Flussgebietes ent- und unterhalb Renchen bewegt sich der Fluss fällt auf den Schwarzwald; nur ein kleiner Theil in den diluvialen und alluvialen Ablagerungen des liegt in der Rheinebene. Im Bereich der Quell- Rheinthaies.

gebiete und der Oberläufe der Gewässer ist die    Das natürliche Ueberschwemmungsge-

Bewaldung so reichlich, wie anderwärts im höheren bi et ist im Oberlauf bis Lautenbach ein sehr be-Schwarzwald; nicht so in den minder hohen Lagen; schränktes. Erst von hier ab nimmt es etwas hier haben sich der Schälwaldbetrieb und die Reut- grösseren Umfang an und umfasst bis zu der von feldwirthschaft an den Gehängen weit ausgedehnt. Renchen nach Offenburg führenden Landstrasse Der der Gebirgsregion des Schwarzwaldes vor- einen Flächenraum, links von 6,3 qkm, rechts von liegende Hügelsaum ist von Ackerbau und Wein- 2,1 qkm, im ganzen 8,4 qkm. Unterhalb dieser bau in Anspruch genommen.    Landstrasse aber ist das Gebiet ein sehr ausge-

Vom Ursprung bis zum Eintritt des Flusses dehntes. Hier ist eigentliches Tiefland, das mehrin die Rheinebene ist der Renchlauf in das Ur- fach unvermittelt in die benachbarten Flussgebiete gebirg eingeschnitten, und zwar bildet im oberen übergeht. Die Grenzen des Ueberschwemmungs-Theil des Renchgebietes bis Ramsbach der Gneis, gebietes der Rench lassen sich desshaib nur an-von hier abwärts der Granit die Hauptmasse des nähernd feststellen. Sie schliessen auf dem linken Gebirges. Der letztere kommt indes auch in der Ufer Gemarkungstheile von Renchen, Urioffen, Gegend von Petersthal in langgestreckten, paral- Hausgereuth, Rheinbischofsheim und Freistett ein, leien, gangartigen Bildungen im Gneis vor. Die auf dem rechten solche von Renchen, Wagshurst, ungefähr von Südwest nach Nordost verlaufende einer grösseren Anzahl von an dem sogenannten Trennungslinie der beiden Gesteine ist zugleich Maiwaldgebiet betheiligten Gemeinden, und in die Nordwestgrenze des grossen, die Hauptmasse beträchtlicher Ausdehnung von Memprechtshofen. des Schwarzwaldes bildenden Gneisstockes. Im Der grosse Maiwaldkomplex liegt grösstentheils im Gneis des Renchthales treten die schon seit Jahr- Renchüberschwemmungsgebiet.

Die Hochwasser nehmen auf dem rechten den grösseren Schwarzwaldflüssen zeigen sich in Ufer ihren Wreg zwischen Gamshurst und Mem- der Wasserführung der Rench schroffe Wechsel, prechtshofen hindurch in das Gebiet der Acher, In regenarmer Zeit liegt das Flussbett grossen-wo sie je nach der Jahreszeit, in der sie auftreten, theils fast trocken. Rasche Schneeschmelze und mehr oder minder nachtheilig sind.

Gefällsverhältnisse. — Die Quellen der Rench liegen etwa 950 m, die Mündung liegt 114 m ü. d. M.; die ganze Fallhöhe des Flusses beträgt somit 836 m. Davon treffen allein 480 m auf den nur 5 km langen Lauf der Wilden Rench; diese hat somit ein verglichenes Gefäll von fast io°/₀. Das mittlere Gefäll für den ganzen Flusslauf ist 1:70.

Die Gefällsverhältnisse für den Flusslauf von

starke Regengüsse bewirken ein jähes und mächtiges Anschwellen aller Seitengewässer und grosse Hochwasser in dem Hauptfluss, ist rasch; oft schon nach wenigen Stunden ist der Höchststand erreicht.

Der Verlauf

Dieses ungünstige Verhalten der Rench erklärt sich aus der Intensität der Regengüsse am Kniebis —Wolkenbrüche, als Ursache verderblicher Hochwasser, sind in den Quellgebieten der Rench nicht selten

des undurchlässigen, nur von lockerem Trümmer-Griesbach abwärts ergeben sich aus der nachfol- gestern stellenweise überlagerten Urgebirges, sowie

aus dem kurzen Lauf und dem starken Gefäll der Quell- und Seitenbäche. Auch die ausgebreitete Reutbergwirthschaft mag dazu etwas beitragen.

dann aber auch aus der Steilheit

genden Uebersieht:

Flussstrecke

Länge,

auf

welche der Fall — 1 m

Fall auf 1 m Länge

Seen, Moore und dergleichen wasserzurückhaltende Bildungen von erheblicher Ausdehnung sind nicht vorhanden.

Zwischen Griesbach und Petersthal ..........

Zwischen Petersthal und Oppenau Zwischen Oppenau und der Lautenbacher Brücke .....

Von der Lautenbacher Brücke bis zum Oberkircher Wehr . Vom Oberkircher Wrehr bis zum

Bauernteich.......

Vom Bauernteich bis zur Fer-

nacher Brücke ......

Von der Fernacher Brücke bis zum Müllener Wehr .    .    .    .

Vom Müllener Wehr bis unterhalb Stadelhofen.....

Von Stadelhofen bis zum Hennen-

teich .........

Vom Hennenteich bis zur Eisenbahnbrücke ........

Von der Eisenbahnbrücke bis zum Wagshurster Wehr .    .

Vom Wagshurster Wehr bis zur Memprechtshofener Mühle Von da bis zum Rhein .    .

0,0250 0,01145

100 0,01000

150 0,00666

170 0,00588

180 0,00555

190 0,00526

200 0,00500

350 0,00286

350 0,00286

Zuverlässige Vergleichungen über die Höhe der Renchwasserstände lassen sich erst aus den seit Vollendung der Korrektion gesammelten Wasserstandsbeobachtungen anstellen. Aus früheren Zeiten sind die bezüglichen Angaben sehr unsicher. Es ist aber aus den noch erkennbaren Wirkungen und aus den früheren Klagen der Thalbewohner zu schliessen, dass ehemals wie noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts zahlreiche und verheerende Renchhochwasser eingetreten sein müssen.

Als die höchste bekannte Fluth wird die vom 1. August 1851 angesehen, welche am Oberkircher Pegel den Stand von 2,70 m erreicht haben soll.*)

Seit der regelmässigen Beobachtung der Renchwasserstände sind bedeutende Hochfluthen eingetreten: 1836 (Dezember), 1843 (Januar und Oktober), 1844 (Juli), 1845 (Oktober), 1847 (April), 1849 (Ja_ nuar), in neuerer Zeit:

575 0,00174

1262 0,00079 1015 0,00098

Wasserstandsbewegungen. —Die Renchwasserstände Verden seit 1835 an einem bei Oberkirch bestehenden Pegel beobachtet, dessen Nullpunkt 188,534 m über N. N. liegt. Noch mehr als bei : nicht ganz sicher.

1850    (Februar)

1851    (März)

1851 (August)

1880 (Dezember)

1882 (September)

1882 (Dezember)

1887 (Juni)

Eisgänge sind auch in der Rench selten.

mit einem Stand am Pegel von

' 2,19 2,28 2,70? 2,10 2,00 2,20 { 2,20

*) Der Pegel ist damals zerstört worden, die Zahl ist desshalb

einem Pegelstand von 2,20 m entspricht, ergibt sich bei Oberkirch die Wassermenge zu rund 200 cbm, die mittlere Geschwindigkeit über den Vorländern zu 2,00 m, im Mittelprofil zu 4,60 m.

Da das Niederschlagsgebiet der Rench beim Ober- holte Klagen und Bitten Ausdruck.

hofen und Erlach viel zu leiden. Schon massige Anschwellungen setzten dieselben unter Wasser und bei aussergewöhnlichen Hochfluthen waren

kircher Pegel 159 qkm beträgt, so entspricht einem qkm des letzteren eine sekundliche Abfluss- versucht, an den dringendsten Stellen diese Abhilfe menge: bei dem Hochwasser von 1851 von 1,8 cbm, zu schaffen. Die Rench wurde von Lautenbach bei dem Hochwasser von 1882 von 1,2 cbm.

In den letzten 50 Jahren ist nur derjenige von 1879/80 von Bedeutung gewesen.

Die Hochwassermenge der Rench berechnet sich nach dem grössten bekannten Hochwasser, vom August 1851, für die Gegend von Oberkirch zu 300 cbm. Oberhalb Müllen findet eine Theilung des Hochwassers in der Weise statt, dass ein Theil davon durch den als Fluth-kanal dienenden Stangenbach, ein weiterer geringerer Theil durch den Mühlbach und Finsterbach an derselben Stelle seinen Abfluss findet. Diese dem Renchlauf entzogene Wassermasse kann für jenes Hochwasser zu etwa 80 cbm angenommen werden, so dass unterhalb des Müllener Wehres die Wassermenge noch 220 cbm betragen hat.

Für das Hochwasser vom Dezember 1882, das

Baugeschichte.

die Rench ein wesentlich anderes Bild: in regellosen, vielgetheilten Windungen durchzog der Fluss die Wiesengelände, an manchen Stellen, wie bei Oberkirch, den Thalgrund in einer Breite von etwa 400 m einnehmend. Das Bett war hoch aufgetragen, jede Anschwellung schuf neue Rinnsale, neue Inseln und neue Verwüstungen. Die Hochfluthen ergossen sich über die beiderseitigen Ufer und die Hauptwassermasse nahm regelmässig ihren Weg durch das Gebiet des Stangenbaches und der auf dem linken Ufer von Renchen ab bestehenden Gräben (Hurstgraben und Glimmen-bach).

Von den Ortschaften hatten namentlich Stadelnicht nur die Wohnstätten und das Eigenthum, sondern sogar das Leben der Bewohner bedroht. Abhilfe erwies sich als ein dringendes Bedürfniss und die Bewohner gaben demselben durch wieder

Man hatte auch schon im vorigen Jahrhundert

i bis gegen Oberkirch, sowie auf einer kurzen Strecke im Fernacher Bann in ein regelmässiges Bett eingezwängt und eingedämmt. Diese Arbeiten fielen aber — weil unzweckmässig ausgeführt und mangelhaft unterhalten, — dem Hochwasser bald wieder zum Opfer.

Der Umstand, dass die Rench bis zum Jahr Erlach. — In dem engen Thal von Griesbach bis 1803 verschiedene Hoheitsgebiete durchfloss, setzte Oppenau, sowie von Ramsbach bis gegen Lauten- auch der Durchführung grösserer und erfolgreicher bach hat sich der Lauf der Rench seit Jahrhun- Verbesserungen derten nicht wesentlich geändert, anbrüche und sonstige Beschädigungen haben an

Von der oberen Verb an ds grenze bis

am Flusslauf Hindernisse entgegen, Auch Ufer- welche nicht gehoben werden konnten.

Nach dem im Jahr 1803 erfolgten Anfall jener dem felsigen Bett niemals erheblichen Umfang an- Gebiete an Baden wurde auch den Zuständen an genommen. Nur    in dem Thalkessel    von Oppenau    diesem Fluss die Aufmerksamkeit der    Regierung

theilte sich der Fluss ehemals in 2    Arme, wovon    zugewendet. Im Jahr 1807 war eine    Korrektion

der linksseitige ungefähr dem jetzigen Flusslauf von der Fernacher Brücke bis Renchen entworfen, folgte, während    der rechtsseitige    einen weiten    Deren Durchführung war zwar im folgenden Jahr

Bogen beschrieb    und sich beim sogenannten Box-    angeordnet, kam aber nicht zustande.    Die Rench-

am Anfang dieses

mit dem erstgenannten vereinigte. Auch von Jahrhunderts schlechten Fortgang, so dass Tulla,

felsen — oberhalb der jetzigen Eisenbahnbrücke bauarbeiten nahmen überhaupt

der Lierbachmündung abwärts bis Ramsbach, wo trotz seiner rastlosen Bemühungen, im Jahr 1815 in dem ebenen Thalgelände dem Fluss etwas mehr Veranlassung zu der Klage hatte, dass in 9 Jahren Spielraum gelassen ist, zeigte derselbe, allerdings nicht mehr geschehen sei, als in zweien hätte ge-auch nur auf kurze Erstreckung, ehemals einen schehen können. Als Gründe dieser geringen Er-ungeordneten, gespaltenen und gewundenen Lauf, folge bezeichnete Tulla das Frohndwesen, den Von seinem Eintritt in das erweiterte Thal Mangel an Geldmitteln und ganz besonders die von Lautenbach abwärts bis unterhalb Erlach bot geringe Opferwilligkeit der Bewohner.

Auch nachdem 1816 die Rench von Griesbach sacht. Das Hochwasser hat aber die Gemeinde

ab in den Flussbauverband aufgenommen war, Erlach veranlasst, zum Schutz des Ortes um Ausmachten die Korrektionsarbeiten nur langsame führung der Renchkorrektion in der genannten Fortschritte. Jeweils nach bedeutenden Hochfluthen Gemarkung zu bitten, welche Korrektion vor etwa — wie denjenigen vom Jahr 1824, 1828, 1836 und 30 Jahren wiederholt angeregt, und allein nur 1843 — wurde zwar mit erhöhter Thätigkeit ge- wegen des ablehnenden Verhaltens der Gemeinde

arbeitet; indes waren es doch weniger die Arbeiten unterblieben war. für die planmässige, zusammenhängende Korrektion, welche gefördert wurden, als vielmehr einzelne, durch örtliche, dringende Bedürfnisse gebotene Herstellungen. So ist nach dem Hochwasser von 1824 der Durchstich unterhalb dem Ort Erlach hergestellt worden und in den 1830er Jahren sind zwischen Lautenbach und Fernach verschiedene

Nunmehr ist sie, und zwar von der Stadel

hofer Gemarkungsgrenze bis zum unteren Ende von Erlach im Jahr 1885 ausgeführt worden, so dass jetzt Lautenbach und Erlach Anfang und Ende der zusammenhängenden Renchkorrektion bilden.

Dammarbeiten zur Ausführung gekommen. Die Korrektion von der Oberdörfer bis zur Fernacher Brücke wurde im wesentlichen im Jahr 1835 vollendet.

Auch in den 1840er Jahren war die Bauthätig-keit an der Rench ziemlich schwach. Im Jahr 1847 ist ein Durchstich unterhalb dem Müllener Wehr hergestellt und im gleichen Jahr der Finsterbach ausgehoben worden. Sodann wurde im Jahr 1850/51 der Stangenbachkanal hergestellt.

Den Anstoss zur rascheren Förderung der Renchkorrektion gab das Hochwasser vom 1. August 1851, das an der ganzen Rench grossen Schaden angerichtet und namentlich die Flussbauten zwischen Fernach und Stadelhofen zum grössten Theil zerstört hatte. Der kaum vollendete Stangenbachkanal hatte sich aber gut bewährt und war nur wenig beschädigt worden.

Die Wiederherstellungsarbeiten wurden alsbald in Angriff genommen und in den Jahren 1852 bis 1854 kam auf der Strecke von Fernach bis unterhalb Stadelhofen die neue Korrektion nach einheitlichem Plan zur Durchführung. Theils gleichzeitig, theils später wurde auch die obere Flussstrecke — von Fernach bis Lautenbach — in solider Weise ausgebaut.

In der Flussstrecke oberhalb Lautenbach sind zwar, seitdem der Fluss im Verband ist, allmälig ebenfalls eine Reihe von Arbeiten zur Ausführung gekommen. Sie haben aber im wesentlichen nur einzelne, hier und dort jedoch umfangreiche Ufersicherungen und in einzelnen Fällen — bei Oppenau und oberhalb der Lautenbacher Eisenbahnbrücke — auch Sohlenbefestigungen zum Zweck gehabt. Von Korrektionsbauten sind auf den genannten Flussstrecken zur Ausführung gekommen: zu Anfang der 1830 er Jahre ein Durchstich über die Mengelsmatte bei Oppenau und im Jahr 1836 ein solcher bei Ramsbach.

Von Erlach bis zum Rhein. — Die häufigen Ueberschwemmungen im unteren Renchgebiet, wobei ausgedehnte Flächen, auch Ortstheile von Renchen und Wagshurst unter Wasser kommen, sowie der Wunsch, das im allgemeinen wenig ertragreiche Maiwaldgelände in bessere Kultur zu bringen, haben schon in früheren Zeiten zur Erörterung der Frage einer Korrektion der Rench von Erlach bis zum Rhein wiederholt Anlass gegeben.

Ein eigentlicher Entwurf ist aber erstmals im Jahr 1831 ausgearbeitet worden. Darin war von der Anschauung ausgegangen, dass Abhilfe nur durch Anlage eines regelmässigen Flusslaufes von die h lussbauthätigkeit auf den Ausbau des ! Renchen bis Memprechtshofen zu bewirken sei, Bestehenden gerichtet: die allmälige Umwandlung so <jass der gegenwärtige Renchlauf nur als Mühl-der Faschinenschwellen in solche von Felsstücken, den Ersatz der aus Faschinenbau erstellten Ufersicherungen durch Abpflasterungen, die Regulirung dem bestehenden Lauf abzweigen und in langen, der Vorländer und Anlage derselben zu Rasen- durch flache Bögen verbundenen geraden Linien flächen.

Seitdem und bis in die Mitte der 1870 er Jahre

war

bach und Bewässerungsgraben zu benützen wäre. Der neue Renchlauf sollte unterhalb Erlach von

zunächst auf die Landstrassenbrücke über den so-Das bedeutende Hochwasser vom Dezember genannten Hurstgraben, von hier westlich an 1882 hat an .der Renchkorrektion nur wenig Be- Wagshurst vorbei direkt auf Memprechtshofen Schädigungen, davon die erheblichsten infolge ziehen, oberhalb dieses Ortes in starkem Bogen des Durchbruches des Oberkircher Wehres verur- gegen die Brücke in der Landstrasse von Mem-

8o

prechtshofen nach Freistett sich wenden, um hier wieder an den bestehenden Lauf anzuschliessen. Die Kosten für die Ausführung dieses Entwurfes waren zu 241 416 fl. veranschlagt.

Obwohl die Regierung demselben von Anfang an wohlwollend gegenüberstund, so ward schon der hohen Kosten wegen der Verwirklichung nicht näher getreten; und auch über die 1831 an die II. Kammer der Landstände gerichteten Vorstellungen und Bitten einer Anzahl von Rench-gemeinden um Durchführung der Renchkorrektion von Renchen bis in den Rhein auf Kosten der allgemeinen Flussbaukasse ist zur Tagesordnung übergegangen worden.

bis zur unteren Stadelhofer Gemarkungsgrenze zur Ausführung gekommen war.

Unter der Leitung des damaligen Baurath Gerwig ward ein neuer Entwurf aufgestellt, worin die Lösung der Frage nach dem Vorbild des vorzüglich gelungenen Unternehmens des Leopoldskanales vorgeschlagen war. Der neue Lauf — Fluthkanal — zweigt hier bei der ersten Biegung unterhalb Erlach von dem bestehenden links ab, zieht nun aber nicht wie die früheren Entwürfe in

möglichst gestreckter Richtung Memprechtshofen zu, sondern verfolgt in grossem Bogen westlich vom alten Lauf durchweg die tiefsten Punkte des Geländes, bewegt sich damit im engeren Gebiet des Glimmen- und des Schwiebergrabens und trifft, Aus Anlass von Hochwasserbeschädigungen wie auch die älteren Entwürfe, bei der Memprechts-auf der Gemarkung Wagshurst im Jahr 1836 wurde hofener Landstrassenbrücke wieder mit dem alten

die Sache durch die Regierung des Mittelrhein- Lauf zusammen. Der Kostenaufwand war berech-kreises wieder angeregt und diese Behörde erhielt net zu 509 710 fl.

jetzt vom Ministerium des Innern den Auftrag,    Der Entwurf fand die Billigung des Grossh.

zum Zweck der Ausführung der Renchkorrektion Ministeriums des Innern. Die hiernach angeord-eine Konkurrenz unter den Betheiligten zu bilden,

neten Verhandlungen, welche zunächst — wie im in ähnlicher Meise, wie dies für die Korrektion Jahr 1837 — di® Bildung' einer Konkurrentschaft der Elz und Dreisam (Leopoldskanal) geschehen war.

der Betheiligten bezweckten, waren aber auch Als Grundlage für die in der Folge vorgenom- jetzt wieder wegen mangelnden Entgegenkommens menen Verhandlungen diente ein neuer, von Ober-

baurath Sauerbeck 1837 aufgestellter Entwurf, der gegenüber jenem von 1831 insofern erweitert war, als der in Vorschlag gebrachte neue Lauf schon bei der Fernacher Brücke vom bestehenden Lauf

vonseiten der letzteren ohne Erfolg. Der Gegenstand blieb abermals beruhen.

links abzweigte und südlich von Müllen, Stadelhofen und Erlach vorbeiführend erst von der Hurst-grabenbrücke an mit dem ersten Entwurf zusammenfällt. Die früher oberhalb des Müllener Wehres stattgehabte Wassertheilung, welche zur Zeit der Entwurfverfassung wegen Zerstörung des genannten Wehres aufgehoben war, sollte nicht wieder hergestellt werden. Der erforderliche Aufwand war, abgesehen von den Kultivirungskosten für das Maiwaldgebiet, zu 444 000 fl. veranschlagt.

Die Verhandlungen wegen Bildung einer Konkurrentschaft unter den Betheiligten fanden im Frühjahr 1838 statt. Es waren 17 Gemeinden vertreten, welche sich unter Hinweisung auf den zu grossen Kostenaufwand einstimmmig gegen den Entwurf aussprachen. Hiernach blieb der Gegenstand wieder beruhen und erst im Anfang der

Im Jahr 1871, veranlasst durch eine von der Gemeinde Renchen beabsichtigte Wiesenverbesserung im Maiwaldgebiet, kam die Sache wieder in Anregung. Die Aufgabe wurde nun dahin festgestellt, diejenigen mit dem geringsten Aufwand zu bewirkenden Verbesserungen am Renchlauf von Erlach abwärts zu untersuchen, durch welche gleichzeitig den Bedürfnissen der Geländekultivirung und der Beseitigung der Wasserschäden Rechnung getragen werde.

Auf Grund der umfangreichen Vorarbeiten und Vergleichung verschiedener Entwürfe wurde im Jahr 1874 eine Flussregulirung in Vorschlag gebracht, wobei die gesammte Hochwassermasse in dem zu erweiternden Flussbett durch die Stadt Renchen

Es

geführt, der bestehende Renchlauf bei der Eisenbahnbrücke verlassen und von hier in grossem Bogen westlich an Wagshurst vorbei, dann in gerader Linie bis in die Gegend der Bannfurter Brücke und nun, in flachen Bögen in der Hauptrichtung dem bestehenden Lauf folgend bis nahe

1850 er Jahre wurde er wieder angeregt, geschah dies seitens der technischen Oberbehörde, Memprechtshofen ein im wesentlichen neues Fluss-als infolge des für die Renchgegend so verhäng- bett hergestellt werden sollte.

Dieser Entwurf, dessen Kosten zu 612 000 fl.

nissvollen Hochwassers vom 1. August 1851 die Korrektion des Flusses von der Fernacher Brücke

berechnet waren, fand bei den Interessenten nur

hier vielmehr auf die Festhaltung und den Ausbau Dieser Gesetzentwurf ward jedoch alsbald wie- der natürlichen Ufer beschränkt, der zurückgezogen, weil nicht nur in der von Anfang än der Korrektion abgeneigten Gemeinde Wagshurst, sondern auch in Renchen, welche Gemeinde zuerst sich für Uebernahme der ihr durch

weise korrigirten Fluss — ist ein bestimmtes Normalprofil nicht durchgeführt worden. Man hat sich

wenig günstige Aufnahme und brachte den Gegenstand der Durchführung nicht näher. Ebensowenig gelang dies durch einen im Jahr 1879 aufgestellten, zu 512 000 M. veranschlagten Theilentwurf, der, lediglich den Schutz der Orte und Gemarkungen Renchen und Wagshurst anstrebend, eine Flussverlegung vorsah, die unterhalb dem mehrgenannten Hennenteich beginnend, die gesammte Hochwassermasse südlich an Renchen vorbeiführen, die Eisenbahn bei der Hurstgrabenbrücke schneiden, von hier abwärts im allgemeinen dem Entwurf von 1874 folgen und etwas unter dem Ort Wagshurst endigen sollte.

Kurz darauf gab der beim Jahreswechsel von 1879/80 stattgehabte bedeutende Eisgang mit seinen schlimmen Folgen für die Stadt Renchen Veranlassung, den Gegenstand, und zwar auf Grundlage des ebengenannten Theilentwurfes wieder in Behandlung zu nehmen. Die Regierung war geneigt, die Renchkorrektion in dem genannten Umfang zur Ausführung zu bringen und legte schon im Februar 1880 der II. Kammer der Landstände einen bezüglichen Gesetzentwurf vor. Hiernach sollte zur Korrektion der Rench vom Hennenteich oberhalb Renchen bis unmittelbar unterhalb des Ortes Wagshurst jede dieser beiden Gemeinden als Vorausbeitrag unentgeltlich dasjenige Gelände der Flussbauverwaltung zur Verfügung stellen, welches innerhalb der Gemeindegemarkung für die Anlage des neuen Renchbettes nebst Vorländern und Dämmen erforderlich ist. Der übrige Aufwand für die Korrektion sollte nach Massgabe der Artikel 68 bis 78 des Gesetzes vom 25. August 1876, betreffend die Benützung und Instandhaltung der Gewässer, bestritten werden.

den gedachten Gesetzentwurf angesonnenen Lei- j stung bereit gezeigt hatte, eine lebhafte Bewegung gegen das Unternehmen entstanden war.

Bei diesem Verhalten der betheiligten Gemeinden war die Durchführung der Korrektion von Erlach bis zum Rhein unmöglich. Es sind auch in dieser Renchstrecke nur einige Gerad-legungen ausgeführt worden, so Ende der 1840 er Jahre ein Durchstich auf Gemarkung Helmlingen und 1859/62 zwei Durchstiche bei Memprechts-hofen.. Im übrigen hat man sich darauf beschränkt, die nothwendigsten Ufersicherungen herzustellen.

Bauweise.

Die Behandlung der Flussbauarbeiten an der Rench war und ist im allgemeinen die gleiche, wie an den anderen, nicht von der Flösserei benützten Schwarzwaldflüssen. Im unteren Theil des Laufes, von Oberkirch abwärts, wurden von jeher viele Faschinenbauten ausgeführt, während man im oberen Renchlauf schon früh zu dem hier in sehr guter Qualität vorhandenen und billigen Steinmaterial gegriffen hat.

Eine eigenthümliche Ausbildung haben an der Rench die Sohlen schwellen erhalten. Nachdem sie anfänglich in der gewöhnlichen Weise als Faschinenschwellen gebaut worden, stellte man später hölzerne Holme mit beiderseitigen Pflasterstreifen und endlich Schwellen lediglich aus Felsenpflaster her. Die Schwelle besteht hiernach aus einem senkrecht zur Flussrichtung eingelegten, massiven Steinkörper von 0,80 bis 1,00 m Tiefe und 2 m Breite. Im Querschnitt zeigt die Schwelle eine 0,15 m hohe Abtreppung. Der gegenseitige Abstand einzelner Schwellen beträgt 30 m.

Von Lautenbach bis zur unteren Stadelhofener Gemarkungsgrenze ist die Renchsohle mit solchen Querbauten befestigt und ebenso in dem Durchstich bei Oppenau.*) Dagegen ist in der neuen Korrektion auf der Gemarkung Erlach die Sohle bis jetzt nicht befestigt worden.

Das Querprofil der Rench ist auf den verschiedenen Strecken ihres Laufes ein sehr verschiedenes. Oberhalb Lautenbach — in dem nur strecken

In dem Durchstich über die Mengelsmatte beträgt die Sohlenbreite 8 m, die Wasserhöhe bei Hochwasser 2 m, die Uferböschungen haben zweifache Anlage. Im Ramsbacher Durchstich ist bei 12,50 m Sohlenbreite und ebenfalls 2 fach abgeböschten Ufern bei Hochwasser eine Wassertiefe

*) Nachdem diese Felsenschwellen sich bis in die neuere Zeit sehr gut bewährt haben, ist durch das mit ganz ungewöhnlicher Raschheit eingetretene jüngste Hochwasser (vom Juni 1887) eine grosse Anzahl derselben in mehr und minder starkem Mass beschädigt worden. Man wird desshalb in Hinkunft die Konstruktion der Schwellen verstärken durch Verwendung grösserer, in möglichst widerstandsfähiger Weise in die Sohle eingesetzter Felsen, sowie durch eine jeweils flussabwärts der Abfallpritsche und auf Höhe dieser eingetriebene Wand von schäleichenen Pfählen.

von 2,20 m vorhanden. In der Korrektion von Lauten- symmetrische Doppelprofil durchgeführt mit folgen-bach bis zur unteren Stadelhofener Grenze ist das den Abmessungen:

Flussstrecke

Breite

der

Fluss

sohle

Höhe Bösch-der ung der Ufer- Uferbauten bauten

Breite

der

Vor

länder

Steigung der Vorländer

Darnm-

krone

über

Fluss

sohle

Bösch- | Breite der

Dammkrone

ungen

der

Dämme

Zwischen der Lautenbacher Brücke und

dem Oberkircher Wehr.....

Bei der Oberdörfer Brücke .... Zwischen der Oberdörfer und der Fer-

nacher Brücke. .    .    *.....

Zwischen der Fernacher Brücke und

dem Müllener Wehr......

Zwischen dem Müllener Wehr und

Stadelhofen.........

Unterhalb Stadelhofen......

12,5

i'5,o

15,⁰

15,⁸

M,5

12,0

t "- 00

o~ 6

O' O'

O I-

IX/a-1 : 2

it/₂—1 : 2

1,0    1 : 1t/₂‘ 6,0

0,7    1 : 2

5,5

Cn CT\

vO . . o

(-0

00

iI/₂—¹ *- 2

1¹/₂— 1 :2

1V2— 1 :2 iI/₂—1 :2

3,2

2,8

2,2

2,2

ungen mauern.

Weite zwischen den Maueroberkanten i8₄i m, die

22 520 M.

Für die neue Korrektion auf Erlacher Gemarkung ist ein einfaches Querprofil gewählt: auf der freien Strecke mit 15 m Sohlenbreite, zweimaligen Ufer- und Dammböschungen, 28,60 m Weite zwischen den Dammkanten und 2,00 m Breite der Dammkrone. Die letztere liegt 3,2 m über der

Flusssohle.

Durch den Ort Erlach selbst sind die Böschstreckenweise ersetzt durch massive Ufer

Die Sohlenbreite beträgt hier 17,5 m, die

Höhe der Mauerkrone über der Sohle 3,2 m.

Kosten und Nutzen.

Aufwand bis 1887. — Für die im Verband befindliche Renchstrecke sind in dem 45 jährigen Zeitraum von 1842 bis 1886 aufgewendet worden:

a.    für gewöhnliche Unterhaltung

und für Neubauten .....707 991 M.

b.    für Hochwasserschäden .    .    .    305 420 M.

zusammen 1 013411 M. im Durchschnitt jährlich

Die Renchgemeinden haben in derselben Zeit zu den Fluss- und Dammbauten abzüglich der bewilligten Nachlässe zusammen 261 116 M., d. i. 25,7 Prozent der Baukosten beigetragen.

Gegenwärtiger Stand der Bauten. — In Bezug auf den flussbaulichen Zustand der Rencli ergeben sich die nachstehenden drei Abtheilungen:

I.    Von der oberen Verbandsgrenze bis zur Lautenbacher Strassenbrücke, km 53,310 —33,732, Länge 19,578 km. Diese Strecke ist nicht zusammenhängend korrigirt. Ein Normalprofil ist nicht durchgeführt, Hochwasserdämme sind nicht vorhanden.

II.    Von der Lautenbach er Strassenbrücke bis zum unteren Ende von Erlach, km 33,732 —23,940, Länge 9,792 km. Diese Abtheilung ist vollständig und mit Ausnahme des auf Gemarkung Erlach gelegenen Theiles nach dem symmetrischen Doppelprofil korrigirt. Nur auf einer kurzen Strecke oberhalb Oberdorf kann das Hochwasser auf das linksseitige Ufergelände austreten.

III.    Vom unteren Ende von Erlach bis zur Ausmündung in den Rhein, km 23,940— 0,000; Länge 23,940 km. Diese Flussstrecke ist — abgesehen von einigen nicht bedeutenden Gerad-legungen — vollständig ungeregelt. Das Flussbett stellt sich hier als ein Graben von 6 bis 15 m Breite dar, aus dem das Wasser schon bei mässig hohen Anschwellungen beiderseits austritt. Die Ufer sind, wo Abbruch drohte, mit Faschi-naten befestigt.

Der Stand der Ufersicherungen und Dämme in diesen Abtheilungen ergibt sich auf den 1. Januar 1887 wie folgt:

Ufersicherungen

Dämme

Flussabtheilung

Ufer-

mauern

Ab gepflasterte Bauten

Deckungen Holz-nxit losen bauten Steinen

Ohne

künst

liche

Siche

rung

Parallel-

Dämme

Quer-, Flügel-Dämme u. dgl.

I. Von der oberen Verbandsgrenze bis zur

Lautenbacher Strassenbrücke.....

II. Von der Lautenbacher Brücke bis zum unteren Ende von Erlach.......

III. Von Erlach bis zum Rhein......

6 428

19929    390

38

19 459

I 170

15 908

1571

zusammen

115 3145 997 8741

37408 1502 11924

36 279

55 738

18 247 200

!5o

19617    150

Für die

zu

2 000 M.

•    33 4oo „

.    31 600 „

Kostenberechnung für den Ausbau.

künftige Behandlung des Flusses ergeben sich für die oben genannten charakteristischen Flussabtheilungen die nachstehenden Gesichtspunkte.

Von Griesbachbis Lautenbach. — Der Zustand ist durch die bisherigen Arbeiten so gestaltet, dass bei Hochwasser grössere Beschädigungen nicht zu erwarten sind. Uferdeckungen werden zwar hier und dort von Zeit zu Zeit nothwendig werden: sie sind aber als Arbeiten zur Instandhaltung des Flussbettes aufzufassen, auf welche Arbeiten die flussbauliche Thätigkeit sich hier in der Zukunft beschränken kann.

Von Lautenbach bis unterhalb Erlach. — Hier liegen die Verhältnisse wesentlich anders: Bett und Fluthprofil des Flusses sind durchweg künstlich hergestellt und befestigt, und zwar in einer Weise, dass sich die Strecke seit nunmehr 30 Jahren im ganzen sehr gut gehalten hat. Wesentliche Aenderungen an den Profilverhältnissen erscheinen nicht nothwendig. WTohl aber ist es zur Sicherung und erleichterten Erhaltung des Bestehenden geboten, einzelne Sohlenbefestigungen in ausgiebiger Weise zu verstärken, den bis in die neueste Zeit fortgesetzten allmäligen Umbau der alten verrotteten Uferfaschinate in Stein weiter fördern, bis alle Uferstrecken in dauerhafter Weise befestigt sind, und endlich die Vorländer durch Einlegen von Steintraversen zu sichern. Diese letzteren Herstellungen sind zu vollziehen im Anschluss an die allmälige Tieferlegung und Regulirung der Vorländer, welche indes hier nur insoweit Berücksichtigung gefunden hat, als sie nicht auf unbestimmte Zeit noch verschoben werden kann. Im übrigen sind die im einzelnen wenig umfangreichen, aber auf längeren Strecken vorzimehmen-den Vorlandregulirungen den Arbeiten der Instandhaltung des Flusses zuzuweisen.

Die Kosten des Ausbaues sind berechnet worden wie folgt:

1.    für Sohlenbefestigungen ....

2.    für Ufersicherungen.....

3.    für Vorländer und Traversen .

zusammen 67 000 M.

Von Erlach bis zum Rhein. —Wenn auch nach dem oben geschilderten bisherigen Verhalten der in erster Linie betheiligten Gemeinden Renchen und Wagshurst die Verwirklichung des während eines halben Jahrhunderts schon zu wiederholten Malen angeregten Renchkorrektionsunternehmens in naher Zukunft nicht zu erwarten stund, so wurde der Gegenstand, um über denselben, so viel der Natur der Sache nach möglich, zu einem abschliessenden Urtheil zu gelangen, doch auch in den letzten Jahren sowohl nach der technischen als nach der wirthschaftlichen Seite einem umfassenden und eingehenden Studium unterzogen.

Die Ergebnisse lassen sich zusammenfassen wie folgt:

1.    Die technische Frage, in welcher Weise die Korrektion des Renchlaufes von Erlach bis zum Rhein auszuführen wäre, wenn, man beabsichtigt, das untere Renchgebiet vor Ueberschwemmung zu schützen und die Ausnützung des Flusses für landwirthschaftliche Zwecke zu erleichtern, ist durch die zahlreichen, seit 1831 aufgestellten Entwürfe in erschöpfender Weise behandelt.

2.    Lediglich der Schutz gegen Ueberschwem-mungen würde auf vollkommene und thunlichst

billige Weise — mit einem Aufwand von rund 800000 M.— durch die Herstellung eines Fluth-kanales im Sinn des 1855 aufgestellten, sogenannten Gerwig’schen Entwurfes erreicht, während diejenigen Entwürfe, welche eine Flusskorrektion mehr nach der allgemeinen Richtung des bestehenden Laufes vorsehen, in landwirtschaftlicher Hinsicht vorzuziehen wären. Die Durchführung eines solchen Entwurfes würde einen Kostenaufwand von etwas über 1 Million Mark erfordern.

3.    Der Schutz gegen Ueberschwemmung ist nur, soweit der Ort Renchen in Betracht kommt, als ein Bedürfniss zu bezeichnen. Die Ueber-schwemmungen der Gemarkungen, insbesondere des ausgedehnten Wiesengeländes im Maiwaldgebiet, bringen in der Regel wenig Schaden, vielfach — wenn sie im Winter eintreten — sind sie geradezu von Vortheil.

4.    Die Wassermenge der Rench ist viel zu gering, als dass eine ausgiebige kunstgerechte Bewässerung der Wiesen im Ueberschwemmungs-gebiet aus diesem Fluss möglich wäre. Eine Korrektion des unteren Renchlaufes mit Rücksicht auf künstliche Wässerungseinrichtungen wäre daher ohne erheblichen Werth.

5.    Die Wiesen des Maiwaldgebietes sind grösstentheils zu trocken; die versumpften Flächen haben keine grosse Ausdehnung. Die entwässernde Wirkung der Renchkorrektion ist desshalb nur gering anzuschlagen.

6.    Wenn hiernach — vom Ort Renchen abgesehen — einerseits der Schaden der Ueber-schwemmungen, welcher durch die Renchkorrektion verhütet werden soll, nicht von Belang ist, anderseits eine erhebliche Melioration des Ueberschwem-mungsgebietes durch Be- und Entwässerungsanlagen wegen ungenügender Wassermenge nicht erreichbar erscheint, so kann kein Zweifel darüber bestehen, dass dem Kostenaufwand für eine Korrektion der Rench von Erlach bis zum Rhein ein entsprechender Nutzen nicht gegenübersteht und ein solches Unternehmen wäre, wenigstens unter den. gegenwärtigen Verhältnissen, wirthschaftlich nicht zu rechtfertigen.

Die Frage der Renchkorrektion bleibt hiernach nur noch in soweit zu erörtern, als die Stadt Renchen in Betracht kommt. Renchen hat zu verschiedenen Zeiten von Hochwasser und Eisgang zu leiden gehabt, so dass Abhilfe sehr wünsch ens-werth erscheint. Die Missstände sind aber doch nicht derart unerträglich, dass Abhilfe ohne Rücksicht auf den Kostenaufwand geboten wäre.

Der wünschenswerthe Schutz für Renchen könnte wohl dadurch geschaffen werden, dass der eine oder der andere der besprochenen Korrektionsentwürfe zu einem Theil, d. i. in der durch den besonderen Zweck bedingten Ausdehnung zur Durchführung gelangt. Welche der beiden grundsätzlich von einander verschiedenen Lösungen man aber auch wählt — Fluthkanal nach Massgabe des Entwurfes von 1855 oder Korrektion im engeren Renchgebiet — in jedem Fall gelangt man zu dem Ergebniss, dass durch eine Theilkorrektion die Frage für die Dauer nicht gelöst wäre.

Um dem Zweck zu entsprechen, müsste der Fluthkanal nach dem Entwurf von 1855 bis etwa 2 km unterhalb der Eisenbahn, die Korrektion im engeren Renchgebiet aber bis etwas unterhalb Wagshurst geführt werden. Die Kosten würden im ersteren Fall 274000M., im z weiten mindestens 500 000 M. betragen. Die Erwägung, dass am Endpunkt des Fluthkanales sich mit der Zeit Missstände einstellen müssten, dass die theilweise Korrektion überhaupt die Lage des unterhalb gelegenen Gebietes verschlimmern und Klagen hervorrufen würde, führt zu dem Schluss, dass im einen wie im andern Fall die Fortsetzung der Korrektion unabweislich würde. Der hierdurch bedingte Kostenaufwand von 800 000 M. bezw. 1000 000 M. steht aber denn doch ausser Verhältnis mit den Vortheilen, welche der Stadt Renchen durch Beseitigung der Ueberschwemmungsgefahr erwachsen würden.

Diese Auffassung der Sachlage ist auch durch die neuerdings bewirkte Einvernahme der betheiligten Gemeinden nur bestätigt worden. Ihre Aeusserungen lassen — von Renchen abgesehen — keinen Zweifel darüber, dass das Unternehmen als Bedürfniss nicht empfunden wird und dass nirgendwo die Neigung vorhanden ist, für dasselbe ein grösseres Opfer zu bringen, und selbst in der Gemeinde Renchen ist eine der Durchführung des Unternehmens nach dem einen oder anderen Entwurf günstige entschiedene Mehrheit nicht vorhanden.

Die Frage der Korrektion der Rench von Erlach bis zum Rhein wird hiernach auch fernerhin zu beruhen haben, bis die Betheiligten selbst sie wieder anregen und gleichzeitig zu angemessenen Leistungen sich bereit zeigen.

Die künftige flussbauliche Behandlung der Rench in dieser Strecke aber wird, wie bisher, sich darauf beschränken müssen, nach Massgabe der verfügbaren Mittel die dringendsten Ufersicherungen und Unterhaltungsarbeiten zu vollziehen.

Die Kosten für die gewöhnliche Unterhaltung bedeutender nach Zweck und Erfolg als diese der Bauten in der korrigirten Strecke von Lauten- Arbeiten stellt sich die Renchkorrektion von Laubach bis Erlach und für die Erhaltung der Ufer tenbach bis unterhalb Erlach dar. Die ehemals in in den nur theilweise oder gar nicht regulirten mehr oder minder hohem Grad bedrohten und Flussstrecken von Griesbach bis Lautenbach und geschädigten Orte Lautenbach, Oberkirch, Stadel-von Erlach bis zum Rhein sind auf Grund der in hofen und Erlach, sowie der Zinken Müllen erden letzten 5 Jahren hierwegen gesammelten Er- freuen sich nun eines vollständigen Schutzes vor fahrungen berechnet worden zu 6300 M. Mit Rück- Ueberschwemmung. Ebenso ist die ungefähr 500 ha sicht auf die allmälig zu vollziehenden Arorland- umfassende Thalfläche von Lautenbach bis Erlach tieferlegungen und Regulirungen von Lautenbach vollständig der Ueberschwemmungsgefahr entzogen bis Stadelhofen ist zu diesem Aufwand für eine und befindet sich gegenwärtig — grösstentheils Reihe von Jahren noch ein Zuschlag von jährlich aus Wässer wiesen bestehend — in schönstem Zu-1200 M. zu machen, so dass die Kosten der ge- stand. Wird der Mehrwerth dieser, vor der Kor-wöhnlichen Unterhaltung sich nun zusammensetzen rektion aus öden Kiesflächen oder wenig ertrag-wie folgt:

1.    für Instandhaltung des Flussbettes, der Ufer, Vorländer und Dämme sowie für allmälige Regulirung und Tieferlegung von Vorländern 7 000 M.

2.    Für Gerätschaften, Bauhütten

und Magazine.......

3.    für Pegel und Festmarken, Ver

messungen, hydrometrische Arbeiten und Verschiedenes .    .    .

fähigem, den fortwährend wechselnden Angriffen des Flusses und der Ueberschwemmung ausgesetztem Gelände bestehenden Wiesen nur zu 2000 M.

für den Hektar angenommen, so ergibt sich ein Gewinn von 1 000 000 M.

Ebenso sind die im Ueberschwemmungsgebiet 400 M. gelegenen Verkehrswege innerhalb des bezeichne-ten Gebietes vollständig geschützt.

Auch der Nutzen des Renchbaues für die Ge-

zusammen

100 M. werbe ist nicht gering anzuschlagen. Während um die Mitte des vorigen Jahrhunderts von Oberkirch bis Griesbach nur 17 Wassertriebwerke bestanden, sind gegenwärtig längs der im Flussbau-Im verband befindlichen Renchstrecke deren gegen 100 vorhanden, welche zusammen ein Gefäll von

7 500 M.

Die Erfolge der Flussbauarbeiten.

. Renchlauf oberhalb Lautenbach ist der Zweck

—    Sicherung des Ufergeländes gegen Einbrüche etwa 130 m und gegen 800 Pferdekräfte ausnützen.

—    im allgemeinen in zufriedenstellender Weise erreicht worden und auch auf der ganz unregu- Theil in anderen Ursachen zu suchen ist, so ist lirten Strecke von Erlach bis zum Rhein ist doch zweifellos, dass die gesicherte und geordnete es bisher gelungen, wenigstens eine Verschlim- Benützung der Wasserkräfte, wie solche nur durch merung der Zustände zu verhüten und grösseren die Korrektionsarbeiten ermöglicht worden ist, Schäden am Ufergelände vorzubeugen. Ungleich hierzu nicht wenig beigetragen hat.

Wenn auch der gewerbliche Aufschwung zum

Die Murg.

Im Flussbauverband von der oberen Gaggenauer Gemarkungsgrenze bis zum Rhein — 20,919 km.

Hydrographische Verhältnisse.

Der Flusslauf. — Die Murg, zur Unterscheidung von dem kleinen Flüsschen gleichen Namens im südlichen Schwarzwald

der oberen oder

Hauensteiner Murg — auch die untere Murg genannt, hat ihre Quellen auf der Ostseite des zwischen dem Kniebis und der Hornisgrinde sich erstreckenden Gebirgskammes auf württembergischem Gebiet. Die Rothmurg, am Ruhstein, 914 m ü. d. M.

entspringend, und die Rechtmurg, aus 881 m Höhe vom Schauerskopf kommend, bilden die Quell- des Murggebietes — etwa 56 qkm — fällt in die

Nur ein verhältnissmässig unbedeutender Theil

bäche, welche nach ihrer Vereinigung bei Roth- Rheinebene, der ganze übrige Theil auf stark be-murgkreuz.oder Oberthal den Namen Murg führen, waldetes Gebirgsland.

Der Flusslauf ist bis Baiersbronn nach Südost,

dann in mannigfachen Windungen im allgemeinen nach Nord gerichtet bis gegen Hörden; hier wendet er sich nordwestlich, diese Richtung in der Flauptsache bis zur Mündung in den Rhein bei ® Steinmauern beibehaltend.

In das badische Gebiet tritt die Murg kurz unterhalb Schöpinünzach.

Das Hauptthal der Murg ist namentlich im badischen Gebiet bis in die Gegend von Gernsbach schmal und von steilen felsigen Hängen begrenzt. Auch das tief in die Thalsohle eingeschnittene Flussbett ist auf dieser Strecke fast durchweg felsig. Unterhalb Gernsbach erweitert sich das Thal und die Gehänge sind sanfter geneigt.

Die fast durchgehends nur wenige Kilometer

Die Gesammtlänge des Laufes umfasst vom Ursprung der Rechtmurg an gemessen 78 km, langen Seitenthäler der Murg tragen den allge-davon liegen 28,5 km in württembergischerm meinen Charakter der kleineren Schwarzwaldthäler. 49,0 km in badischem Gebiet; auf ungefähr 0,5 km Sie sind mit wenigen Ausnahmen an den beider-Länge bildet der Fluss die Landesgrenze zwischen seitigen Hängen stark bewaldet. Die Thalsohle ist

Baden und Württemberg.

Dem Schwarzwald gehören 63 km oder *l₅,

meist Wiesengrund.

Im oberen (württembergischen) Murggebiet be-der Rheinebene 15 km oder r/₅ des Flusslaufes an. stehen die Thalsohle und die beiderseitigen Hänge

als ein, dem Flusslauf in der Hauptsache paralleles,

aus Gneis, während die Höhen vom Buntsandstein Die Murg nimmt von beiden .Seiten her eine bedeckt sind. Aber schon oberhalb Schönmünzach grössere Anzahl Zuflüsse auf. Als die wichtige- wir(} ein Theil des Gneis vom Granit abgelöst, der ren sind zu nennen: von links die Schönmünzach,

die Rauhmünzach und der bei Rastatt einmün-

zu dessen beiden Seiten in ungefähr gleicher Breite dende Oosbach, von rechts der vom Kniebis kom-    erstreckendes Band, wieder vom Sandstein

überlagert, bis in die Gegend von Gernsbach sich Von hier bis zur Rheinebene bildet

mende Forbach, der Sasbach, Reichenbach, Lauf

bach, Sulzbach und Michelbach.

Das Flussgebiet ist im Verhältniss zur Flusslänge klein: es umfasst von den Quellen bis zum Eintritt in die Rheinebene bei Bischweier 477 qkm, bis zur Mündung 637 qkm. Die gemittelte Breite beträgt also 8,2 km und das Verhältniss derselben zur Flusslänge 1 : 9,5.

Die linksseitige Wasserscheide zieht vom Wildsee zur Hornisgrinde, hier ihre grösste Erhebung erreichend (1164 m ü. d. M.), von da über den Hochkopf, Mehliskopf, Sand und oberen Plättig

erstreckt.

Gneis die Thalsohle, während die beiderseitigen Hänge in der Hauptmasse aus Rothliegendem bestehen, dem wieder Buntsandstein aufgelagert ist. In dem letzteren sind auf dem rechten Murgufer die bedeutenden Steinbrüche von Flörden, Sulzbach, Michelbach und am Eichelberg angelegt. Von Ottenau abwärts finden sich bis zum Ausgang des Thaies auf dem Gneis diluviale Bildungen, die sich im Rheinthal auf- und abwärts der Murg dem Gebirgsfuss entlang fortsetzen.

Das natürliche Ueberschwemmungsge-

aus dem Gebirg beim letztgenannten Ort wird das Ueberschwemmungsgebiet beiderseits ein sehr ausgedehntes. Auf dem linken Ufer umfasst es Gemarkungstheile von Kuppenheim, Förch (mit der Favorite), Haueneberstein, Sandweier, Niederbühl,

über den Iberst auf den Fremersberg und von hier in der Richtung auf Oos in die Rheinebene, biet der Murg ist oberhalb Gernsbach der Tlialbil-Auf dem rechten Ufer geht die Wasserscheide, düng entsprechend sehr beschränkt; das Hochwasser welche hier das Murggebiet südlich gegen die tritt hier auf längere Strecken überhaupt nicht über Gebiete der Rench und Kinzig, östlich gegen das- die Ufer. Von Gernsbach abwärts bis zum Ausgang jenige des Neckars und der unteren Alb scheidet, des Thaies liegt die ganze Thalsohle mit mehr und vom „Rothen Schliff“ (1054 m ü. d. M.) über den minder grossen Theilen der Orte Hörden, Ottenau, Rossbühl und Kniebis (971 m), von da in süd- Gaggenau, Rothenfels, Bischweier und Kuppenöstlicher Richtung gegen Freudenstadt, hier sich heim im Bereich des Hochwassers und beim Austritt nördlich wendend auf den Schrammberg, erreicht, der alten Weinstrasse entlang ziehend, auf dem Hohloh die Höhe von 990 m, geht über die Teufelsmühle , dann über den Eichelberg und tritt bei Bischweier in die Rheinebene.

§7

durch die Hochwasserdämme des

Rastatt, Ottersdorf und Plittersdorf, auf dem rechten solche von Bischweier, Kuppenheim, Rauenthal, Muggensturm, Rastatt, Oetigheim, Steinmauern und zieht sich von hier in einem mehrere Kilometer breiten Streifen — dem Gebiet der Federbach — östlich von dem alten Hochgestade des Rheines begrenzt, über die Gemarkungen Bietigheim, Elchesheim , Durmersheim, Würmersheim bis unterhalb Neuburgweier, wo es beiderseits, übrigens hier künstlich

Rheines — begrenzt, bei der Mündung der Federbach seinen Abschluss findet.

Von Gaggenau bis Bischweier umfasst das

Ueberschwemmungsgebiet eine Fläche von etwa 3,70 qkm, von hier abwärts von über 70 qkm.

Gefällsverhältnisse. Der Höhenunterschied vom Ursprung der Rechtmurg (881 m) bis zur Mündung in den Rhein (107 m) beträgt 774 m und das gemittelte Getäll des ganzen Flusslaufes rund 1 : 100. Innerhalb des badischen Gebietes ist die Fallhöhe rund 341 m.

Für die im Verband befindliche Flussstrecke ergeben sich die Gefällsverhältnisse aus der nachstehenden Uebersicht:

Flussstrecke

Länge,

auf

welche der Fall = 1 m

Fall auf I m Länge

Bemerkungen

Auf Gemarkung Gaggenau..........

Rothenfels..........

Oberndorf..........

Zwischen dem Oberndorfer Wehr und der Kuppen-

heimer Brücke..............

Zwischen der Kuppenheimer und der Niederbühler

Brücke ................

Oberhalb Rastatt.............

Innerhalb der Stadt Rastatt.........

Zwischen Rastatt und Rheinau........

„ Rheinau und der Hoffelder Brücke .    .

Unterhalb der Hoffelder Brücke........

99

400

405

99

99

427

463

590

590

825

58©

1920

3000

0,00250

0,00247

0,00234

0,002 l6

Die nebenstehenden Zahlen beziehen sich stets auf das verglichene Sohlengefäll. Die Stauwerke sind dabei nicht berücksichtigt.

0,00169 0,00169 0,0012 1 0,00172 0,0005 2 0,00033

Die Wasserstandsbewegungen der Murg werden gegenwärtig an 2 Pegeln täglich beobachtet: bei Weisenbäch und in Rastatt. Die wichtigsten auf diese Pegel bezüglichen Verhältnisse sind nachstehend angegeben:

Pegelstation

Entfernung des Pegels von der Mündung

Höhe des Nullpunktes

Höchster

Wasser

stand

km

Weisenbach . Rastatt .    .

30,300

8,600

m + N. N. 187,298

I I 2,22 I

4,40

5>20

Abweichend von dem Verhalten anderer Schwarzwaldflüsse sind an der Murg starke Mittel-

wasserstände, von 0,80 bis 1,20 m am Rastatter Pegel, namentlich in den Spätjahrsmonaten nicht selten. Der höchste gemittelte Monatsstand fällt in den April, der niedrigste in den September.

Die Hochwasser haben in der Regel auch hier raschen Verlauf: der Höchststand tritt meist-schon einen Tag, selten am 2. oder 3. Tag nach begonnenem Ansteigen ein. Ebenso rasch ist der Rückgang des Wassers, so dass der ganze Verlauf eines Murghochwassers sich in der Regel zwischen 2 und 5 Tagen bewegt. Die bedeutendsten Murghochwasser haben stattgefunden:

1824 (Oktober), 1831 (März), 1832 (Dezember), 1833 (Dezember), 1851 (März und August), 1862 (Januar und Februar) und stärkere Flochwasser überhaupt in den letzten 20 Jahren:

Höchster Stand am Pegel bei

Weisenbach

Rastatt

November 1869 August 1870    .

Februar 1876 . März 1876 . Dezember 1880 Dezember 1882

2,82

3,U

2,70

2,55

3,oo

4,40

3,8i

4>°5

3,57

3,57

4,00

5,20

einigten, der in mehreren Windungen und unregelmässigem Bett die Stadt durchzog.

Unterhalb Rastatt fand abermals eine Trennung statt in zwei Arme, welche, theilweise verlassenen Rheinläufen folgend, in grossen und mehrfachen Krümmungen die Insel Rheinau umflossen.

Bei Steinmauern erfolgte die Vereinigung der beiden Arme und etwas unterhalb dieses Ortes beim „Holländer Holzplatz“ die Mündung in den Rhein, dessen Thalweg bis zum Jahr 1842 hier vorbeizog.

Dieser Zustand des Flusslaufes und die fort-

währenden Veränderungen hatten zunächst für die

Missstände und Schäden im Gefolge. Namentlich waren es Gaggenau, Rothenfels und Rastatt, welche schon bei massigen Anschwellungen zu leiden hatten, bei grösserem Hochwasser aber häufig in die schwierigste Lage versetzt wurden: Ueber-schwemmungen ganzer Ortstheile, Beschädigung und Zerstörung der Wohnstätten und des Eigenthums, sogar Bedrohung des Lebens der Bewohner waren keine seltenen Ereignisse. Auch die rechts der Murg gelegenen, von Rauenthal abwärts längs des Rheinhochgestades sich hinziehenden Ortschaften und Gemarkungen waren häufig von Ueber-schwemmungen der Murg heimgesucht, da der angeschwollene Fluss regelmässig in der Gegend von Bischweier nach rechts ausbrach und im Ge

Eisgänge sind auf der Murg nicht selten, sie anliegenden Ortschaften und Gemarkungen viele verlaufen aber in der Regel gefahrlos.

Die sekundliche Wassermenge der Murg bei Hochwasser wird in der Denkschrift vom Jahr 1863 zwischen Rastatt und Kuppenheim zu mindestens 16 000 Kubikfuss, d. i. 432 cbm angegeben. Neuere, auf das grösste seit Vollendung der Murgkorrektion beobachtete Hochwasser — vom Dezember 1882 — gegründete Berechnungen haben ergeben, dass die Hochwassermenge, dem Stand von 5,20 m am Rastatter Pegel entsprechend, annähernd anzunehmen ist: zwischen Gaggenau und Oberndorf zu 650 cbm, unterhalb Rastatt zu 700 cbm.

biet der Federbach dem Rhein zufloss.

Die Verkehrswege waren bei Hochwasser unterbrochen und die Anlage guter Strassen überhaupt nicht möglich. Die seit Jahrhunderten auf der Murg betriebene Flösserei war oft lange Zeit gehemmt und die hierfür errichteten kostspieligen Anlagen wurden häufig beschädigt oder völlig zerstört.

Diesen Zahlen entsprechen sekundliche Abflussmengen für 1 qkm des Niederschlagsgebietes in der Ausdehnung bis zum Thalausgang von 1,36 cbm, im ganzen Gebiet von 1,10 cbm.

Die Niederwassermenge der Murg kann bei Rastatt zu 2 bis 3 cbm in der Sekunde angenommen werden.

ver-

Aeltere flussbauliche Arbeiten.

ver-

Baugeschichte.

Frühere Zustände. — In dem engen Thal von der Landesgrenze bis in die Gegend von Gernsbach haben sich Lauf und Bett der Murg, soweit bekannt, nicht wesentlich geändert; anders in dem offenen Thal weiter abwärts, wo der Fluss in dem beweglichen Thalboden ausschweifen, sich spalten, bald hier sein Bett verschütten, bald dort in das Gelände einreissen konnte, also einen beträchtlichen Theil des Thalbodens in Anspruch nahm.

So theilt sich die Murg schon bei Hörden seit Menschengedenken in 3 Arme, die sich unterhalb des Dorfes wieder vereinigen. Eine Spaltung in 2 Arme bestand früher unterhalb Rothenfels bis Oberndorf.

Abwärts Kuppenheim theilte sich der Fluss abermals in mehrere Arme, die erst oberhalb Rastatt sich wieder zu geschlossenem Lauf

Dass bei

diesen Zuständen der Wunsch nach Abhilfe immer dringender wurde, ist begreiflich, und man hatte auch in früheren Jahrhunderten schon begonnen, neben den im Interesse der Flösserei vollzogenen Herstellungen Vorkehrungen zum Schutz gegen Ufereinbrüche und gegen Ueberfluthung zu treffen. Bestimmtere Nachrichten hierüber sind indessen erst seit dem Anfang des vorigen Jahrhunderts vorhanden, zu welcher Zeit die Murg noch vollständig verwildert war.

In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sind an verschiedenen Theilen des Laufes Durchstiche ausgehoben und ist namentlich auch sucht worden, dem Ausbrechen des Hochwassers gegen Rauenthal hin und damit der Ueberschwem-mung von hier abwärts vorzubeugen. Schon im

8g

Jahr 1713 war von einem Strassburger Ingenieur ein Gutachten über die Korrektion der Murg erhoben worden.

Doch hatten alle bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts zur Ausführung gekommenen Anlagen — Dammherstellungen, Durchstiche und einzelne Ufersicherungen — den Zustand der Murg wesentlich nicht verbessert.

Aus Anlass der in den Jahren 1753 und 1764 eingetretenen bedeutenden Hochwasserschäden waren umfangreichere Massregeln namentlich zum Schutz von Rastatt angeregt, sie sind aber nicht ausgeführt worden. Erst in den 1770er Jahren, nach der Wiedervereinigung der markgräflich badischen Stammlande, ward mit der Verbesserung des Flusslaufes von Rastatt bis zum Rhein kräftig vorgegangen. Nachdem ein 1772 in Angriff genommener Korrektionsentwurf wegen des Widerstandes der Gemeinden Rheinau und Plittersdorf hatte aufgegeben werden müssen, wurde nach einem geänderten Entwurf, und zwar in der Richtung des jetzigen Laufes in den Jahren 1778 bis 1782 ein Durchstich von Rheinau abwärts durch den Rastatter Wald ausgeführt.

So wenig war die Bevölkerung von vornherein von der Nützlichkeit des Unternehmens zu überzeugen, dass die Arbeiten anfangs nur unter dem Schutz der Bajonette bewirkt werden konnten. Bald aber erkannte man die wohlthätigen Folgen des verbesserten Wasserabzuges und schon 1784 folgte die Fortsetzung des Durchstiches von Rheinau aufwärts bis Rastatt. 1785 nahm der neue Lauf bereits die Flösse auf. Rastatt hat dieser Korrektion wesentlich die Sicherung gegen Ueber-schwemmungen zu danken. Das neue Flussbett selbst war aber nicht mit Schutzdämmen versehen worden, so dass immer noch ein Theil des Hochwassers in der Richtung des alten linksseitigen Murgarmes gegen Plittersdorf sich ergoss. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts wurden zwar in Rastatt und unterhalb bis gegen Steinmauern mehrfache Dammbauten hergestellt; die weitere Ausbildung des neuen Flusslaufes ist aber damals unterblieben, auch scheint derselbe mangelhaft im Stand gehalten worden zu sein.

Auch oberhalb Rastatt sind in jener Zeit verschiedene Bauten ausgeführt worden, so 1778 Durchstiche bei Niederbühl und Oberndorf und grössere Ufersicherungen bei Rothenfels, Gaggenau und Ottenau.

Von Rothenfels abwärts bestunden seit langer Zeit zum Schutz des tief gelegenen Geländes Hochwasserdämme, welche aber meist weit zurücklagen und unregelmässig geführt waren, auch unter sich keinen Zusammenhang hatten.

Nach der Aufnahme der Murg in den Flussbauverband —- 1816 — kamen umfassendere Verbesserungen alsbald in Anregung⁻; es wurden auch in den folgenden Jahren kleinere Durchstiche bei Kuppenheim und Rastatt ausgeführt, allein in grösserer Ausdehnung kamen die Arbeiten erst auf das Hochwasser von 1824, das an der Murg und in deren Gebiet grosse Zerstörungen angerichtet hatte, in Gang.

In den Jahren 1826/27 wurde von der Hoffelder Brücke abwärts auf dem rechten Ufer bis an das westliche Ende von Steinmauern ein Damm gebaut (Tulla’s-Damm), durch welchen der Austritt der vom Rhein zurückgestauten Murg auf die unteren Gemarkungen verhütet wurde. Ein Durchstich durch das sogenannte Klingenwörth bei Rothenfels kam 1830 zur Ausführung.

In den 1830 er Jahren erfolgte der Ausbau des neuen Flusslaufes von Rastatt abwärts — hochwasserfreie Dämme, Zurücklegung der alten Dämme und bessere Ausbildung des Mittelprofiles. Der seitliche Austritt der Hochwasser unterhalb Rastatt war damit aufgehoben.

Auch oberhalb Rastatt kamen in dieser Zeit verschiedene Arbeiten zur Durchführung: so im Jahr 1831 der Damm oberhalb Rothenfels, 1832 ein Durchstich über das sogenannte Wiedengrün bei Kuppenheim, 1833 ein Damm bei Gaggenau.

In den 1840er Jahren ist aus Anlass des damals begonnenen Baues der Festung Rastatt sowie der Eisenbahn von Karlsruhe nach Offenburg die Murgkorrektion von Kuppenheim bis Rastatt ausgeführt und die Dammbauten oberhalb Kuppenheim sind in der Hauptsache in den 1850er Jahren fertig gestellt worden. In dieser Zeit wurde auch damit begonnen, die bis dahin nur leicht befestigten Ufer in Stein auszubauen, die Vorländer regelmässig anzulegen und mit Traversen zu versehen.

Nachdem schon Ende der 1840 er Jahre in der Gegend der Murgausmündung der neue Rheinlauf den Thalweg aufgenommen hatte, dessen Ufer befestigt waren, die alten Rheinarme allmälig verlandeten und infolge davon auch der bei Steinmauern vorhandene Flosshafen nach und nach versandete, so dass das auf der Murg beigeflösste Holz nur mit grosser Anstrengung in den Rhein verbracht werden konnte, ist 1856 bis 1858 die Korrektion der Murgausmündung ausgeführt worden.

Anlässlich dieser Korrektion wurde der oben erwähnte sogen. Tulla’s-Damm wieder abgetragen.

Schutz der stark bedrohten Pfarrhäuser in

Anfangs der 1860 er Jahre war die Murgkorrektion von Gaggenau bis zur Mündung, soweit es Ottenau und Rothenfels mit bedeutenden Kosten die Herstellung des neuen Laufes und dessen hoch- Quadermauern aufgeführt.

zum

wasserfreie Eindämmung betraf, vollendet.

Sonst wurden auch an der Murg' Sporen und In den letzten 2 Jahrzehnten sind neben den Zugemäche aus Faschinen hergestellt und im gewöhnlichen Unterhaltungsarbeiten noch umfang- Unterlauf des Flusses waren Uferfaschinate in der reiche Herstellungen zum Zweck des weiteren Aus- heute noch üblichen Ausführung schon lange in baues und der Konsolidirung des Korrektions- Anwendung.

Werkes vollzogen worden, so die Erhöhung und

Die Durchstiche wurden oft nicht tief genug Verstärkung vieler Dammstrecken, die Ausbildung ausgehoben und waren desshalb ohne nachhaltigen der Vorländer und namentlich die dauerhafte Be- Erfolg, festigung der Ufer.

In der Mitte der 1870 er Jahre waren auch

Bei der Durchführung der Korrektion ist man

an der Murg insofern abweichend von anderen diese Herstellungen in der Hauptsache vollendet. Flüssen verfahren, als man fast überall da, wo die Die ausserordentliche Hochfluth im Dezember 1882 neuen Uferlinien über alte Flussläufe oder Ausbrachte auch an der korrigirten Murg mannigfache kolkungen führten, die Vorländer künstlich durch Beschädigungen — Ufereinrisse und Dammbrüche Auffüllung herstellte und nur wenig dem Fluss — mit deren Wiederherstellung an mehreren Stellen selbst überliess. Die Uferlinien wurden anfänglich Verbesserungen der Fluthprofilverhältnisse vorge- fast durchweg mit Faschinenbauten gesichert und nommen worden sind, so in den Gemarkungen später überall mit Bruchsteinen abgepflastert. Nur Rothenfels, Oberndorf, Bischweier und in Rastatt,

bei der Korrektion der Mündungsstrecke ist letzteres woselbst die Königl. Militärbehörde durch Entfer- sofort geschehen. Das an lagerhaftem und gutem nung zweier Mittelpfeiler der unteren Stauschleuse Steinmaterial reiche Murgthal bietet für diese Art die hier in hohem Mass wünschenswerthe Erweite- der Ufersicherung sehr günstige Bedingungen und rung des Fluthraumes gefördert hat. A\ eitergehende so haben denn auch in verhältnissmässig kurzer flussbauliche Massnahmen zum Schutz der niedrigen Zeit die Murgufer Steindeckungen erhalten, ober-Stadttheile sind, weil die Gemeinde ihren Werth

halb Rastatt in der Form eines in der Uferböschung und Krone abgepflasterten Steinkörpers, weiter abwärts als Pflaster oder auch nur als regelmässiger Steinbelag.

Die Vorländer wurden schon von Anfang an Als Uferschutzwerke kamen oftmals neben ! mit Faschinentraversen durchzogen und diese dann einfachen Uferdeckungen mit Bruchsteinen an be- mit Bruchsteinen abgepflastert. In der Folge sonders gefährdeten Stellen auch sogenannte Stein- wurden auch die Traversen vollständig aus Bruchkästen in Anwendung — aus Baumstämmen block- steinen hergestellt, hausartig zusammengesetzte Kästen, die mit Bruchsteinen gefüllt wurden. An solchen Stellen griff querprofiles, wie solche der Korrektion zu Grund man auch zur Herstellung von Mauerwerk; so liegen, ergeben sich aus den Zahlen der nach-wurden um die Mitte des vorigen Jahrhunderts stehenden Uebersicht.

nicht hoch anschlug, bis daher unterblieben.

Bauweise.

Gestalt und Grössenverhältnisse des Murg-

Flussstrecke

Breite    Höhe    Böscli-

der ung der Fluss-    Ufer-    Ufersohle    bauten    bauten

der

Breite Steigung der

Vor-    V or-

länder länder

der

Damm-

krone

über

Fluss

sohle

Bösch- Breite ungen der der Damm-Dämme kröne

Im Klingenwörth bei Rothenfels .    .    .

Zwischen Bischweier und Kuppenheim . Zwischen Kuppenheim und Niederbühl.

Innerhalb der Stadt Rastatt.....

Unterhalb Rastatt........

In der Mündungsstrecke......

29,2

20,5

20.2

22.2

U)⁶

21,0

1,2

¹ >5

1,2

1,2

1.5

1.5

1 I 2

r 10,8 i : 1¹j₂    20,2

22,6 2 1,0 13.2 12,9 bis 24,0

1 : 1 lj₂

4,8

4-5

4>5

5)i

, 5)4

5-7

GJ    0-1 OJ p p

o    b o b ff

9i

1 439 696 M. 386 279 „

1 825 975 M. 40 577 v

Kosten und Nutzen.

Aufwand bis 1886 einschl. — Der Aufwand für

den Murgbau auf der im Flussbauverband befindlichen Strecke hat in dem 45jährigen Zeitraum von 1842 bis 1886 betragen:

a.    für gewöhnliche Unterhaltung und

für Neubauten ....

b.    für Hochwasserschäden .    .

zusammen

im Durchschnitt jährlich .

Die Beitragsleistungen der Murggemeinden zu den Fluss- und Dammbauten haben für den gleichen Zeitraum abzüglich der bewilligten Nachlässe betragen 242 206 M. oder 13,2 °/₀ des Gesammtauf-wandes. Für die Zeit vor 1842 sind die Aufwendungen für den Murgbau nicht genau nachzuweisen.

Gegenwärtiger Stand der Murgbauten. — Der

im Verband befindliche Murglauf ist vollständig geregelt und mit Ausnahme weniger kurzer Strecken mit abgepflasterten Uferbauten befestigt. Die hochwasserfreie Eindämmung beginnt jedoch erst unterhalb der Rothenfelser Strassenbrücke; sie ist von hier abwärts aber — abgesehen von Lücken, welche durch die örtlichen Verhältnisse geboten sind — bis zur Mündung, d. i. auf 17 128 m Länge, ununterbrochen durchgeführt. In der 3791 m langen Strecke zwischen der Verbandsgrenze und der Rothenfelser Brücke ist die Eindeichung nur stückweise vorhanden und aussergewöhnliche Hochwasser treten hier an einigen Stellen über die Ufer.

In flussbaulicher Hinsicht wird die ganze Verbandstrecke zweckmässig in die folgenden 4 Abtheilungen eingetheilt:

I.    Von der oberen Verbandsgrenze bis zum Oberndorfer Wehr, km 20,919—15,639, Länge 5,280 km.

II.    Vom Oberndorf er Wehr bis zur oberen Rastatter Gernarkungsgrenze, km 15,639 — 10,139, Fänge 5,500 km.

III.    Gemarkung Rastatt, km 10,139—4,159, Länge 5,980 km.

IV.    Von der unteren Rastatter Gemarkungsgrenze bis zum Rhein, km 4,159—0,000, Länge 4,159 km.

Die in diesen Abtheilungen nach dem Stand auf 1. Januar 1887 vorhandenen Ufersicherungen und Dämme sind in der nachfolgenden Uebersicht enthalten.

Dämme

Ufersicherungen

Flussabtheilung

Ufer-

mauern

j Ufer-

Abge- j deckun-pflasterte! gen mit ¹ losen Steinen

Holz-

Bauten

bauten

Ufer

ohne

künstl.

Siche

rung

Parallel-

dämme

Quer-, Flügeldämme u. dergl.

I.    Von der oberen Verbandsgrenze bis zum

Oberndorfer Wehr.........

II.    Vom Oberndorfer Wehr bis zur oberen Ra

statter Gemarkungsgrenze......

III.    Gemarkung Rastatt.........

IV.    Von der unteren Rastatter Gemarkungsg'renze

bis zum Rhein..........

106

1 192

545

105    199*)

5 59i

909

—•    10 991

129    11 151

424

955

10 967 9 680

I IO l

95i

8 5!9

7 182

489

zusammen

235

31 853

969

1 060    199

33 420 3 450

Kostenberechnung für den Ausbau. — Das Korrektionswerk der Murg von Gaggenau bis zum Rhein ist als abgeschlossen zu betrachten und auch der Ausbau und die Konsolidirung der Uferbauten, Vorländer und Hochwasserdämme ist im wesentlichen vollzogen.

Die flussbauliche Thätigkeit an der Murg lediglich auf die Unterhaltungsarbeiten zu beschränken, erscheint jedoch noch nicht rathsam. Es sind vielmehr sowohl zur thunlichsten Sicherstellung

*) Längs des felsigen Fusses des Amalienberges.

Nach den neueren Erfahrungen darf ange-tigung noch vorhandener Missstände, sowie auch nommen werden, dass der Unterhaltungsaufwand der Minderung der Kosten für die künftige Unter- sich in Zukunft noch etwas weiter mindern wird, haltung noch einige Herstellungen geboten. Dieselben betreffen die Abpflasterung einer Uferstrecke Regulirung und Tieferlegung derjenigen Vorländer, bei Rastatt, die Befestigung mehrerer wichtiger, welche im Ausbauvoranschlag nicht berücksichtigt bei aussergewöhnlichen Anschwellungen stets be- sind, erscheint es aber angemessen, den Unter-

drohter Stellen in den Vorländern durch Einlage haltungsaufwand vorerst noch in der obigen Höhe massiver Steintraversen, an einer Stelle (beim beizubehalten.

Oberndorfer Wehr) die Erweiterung des Fluth-profiles durch Zurücksetzen eines Hochwasserdammes und dann, namentlich auf der Strecke

Die letzt-

rung der Abflussverhältnisse in der Stadt Rastatt dies erfordert, und es ist hiernach in der nach- i "‘rechter Richtung ziehendes Bett gewiesen worden.

Der Tauf des Flusses ist gegenüber dem Zustand

2 500 M.

26 500 „

6 000 ,,

gelegenen sind mit wenigen Ausnahmen vollständig findlichen Murgstrecke, namentlich aber zwischen gegen die Verheerungen der Murghochwasser ge-Rheinau und der Mündung erforderlich werden.

— abgesehen von ganz ausserordentlich hohen Wasserständen — ebenfalls gesichert.

Der durch die Korrektion erzielte Gewinn an 1876 bis 1885 zusammen betragen .    .    83759 Kulturland beträgt von Gaggenau abwärts bis

oder im Jahresdurchschnitt .    .    .    .    8 376 M.

Der ehemals

des Korrektionswerkes als zum Zweck der Besei-

von Rastatt abwärts, die Tieferlegung und Regulirung der beiderseitigen Vorländer, genannte Arbeit ist hier indessen nur insoweit berücksichtigt, als die sehr nothwendige Verbesse-folgenden Zusammenstellung neben einer Vorlandsregulirung auf Gemarkung Kuppenheim von Rastatt abwärts eine solche nur bis etwas unterhalb Rheinau in Rechnung gezog'en.

Die Kosten für den Ausbau der Murg in dem angedeuteten Sinn sind berechnet:

1.    für Ufersicherungen......

2.    für Regulirung und Befestigung der

Vorländer........

3.    für Erweiterung des Fluthprofiles

beirr) Oberndorfer Wehr .    .

zusammen .    35 000 M.

Weitere Vorlandsregulirungen sind zwar nicht unmittelbares dringendes Bedürfnis, sie werden aber voraussichtlich nach einer Reihe von Jahren in den meisten Gemarkungen der im Verband be-

Es erscheint aber möglich, dieselben allmälig mit Mitteln der gewöhnlichen Unterhaltung zu bewirken.

Kostenberechnung für die gewöhnliche Unterhaltung. — Da die Murg schon über ein Jahrzehnt im wesentlichen ausgebaut ist, so lassen sich hier auch zuverlässiger als bei den übrigen bezüglich des Ausbaues noch mehr im Rückstand befindlichen Flüssen die Kosten der gewöhnlichen Unterhaltung berechnen.

Diese Kosten haben für die 10 Jahre von

Sie haben sich indessen in den jüngsten Jahren vermindert und betragen gegenwärtig noch 7100 M.

Mit Rücksicht auf die gedachte allmälige

Erfolge. — Durch die Korrektion der Murg haben der Flusslauf und das Flussthal längs der ganzen im Verband befindlichen Strecke eine wesentliche Aenderung erfahren, mehrfach gespaltene und weit im Thal ausschweifende Fluss ist in ein geschlossenes, meist in ge-von 1816 um rund 6600 m abgekürzt, sein engeres Gebiet auf eine Rinne von 20 bis 35 m Breite beschränkt. Die Folgen dieser Abkürzung und Einschränkung waren für das Murggebiet überaus wohlthätige.

Das Flussbett hat sich auf der ganzen Korrektionsstrecke erheblich vertieft und in einer sehr gleichmässigen, für die Abflussverhältnisse günstigen Weise ausgebildet. Nur auf einer kurzen Erstreckung oberhalb Rastatt, wo örtliche Verhältnisse besonderer Art ungünstig einwirken, ist die Sohlenvertiefung in minderem Mass eingetreten.

Die im Ueberschwemmungsgebiet der Murg gelegenen Ortschaften und Gemarkungen, und zwar sowohl die unmittelbar am Fluss als die entfernter sichert. Und auch da, wo die vollständige Sicherung nicht möglich war, wie in den Orten Gaggenau und Rothenfels, sind die Zustände gegen früher sehr bedeutend verbessert. Der Austritt der Murghochwasser in das weite Gebiet der Federbach ist verhindert und ebenso sind die links der Murg liegenden, ausgedehnten Kulturflächen der Ueber-fluthung entzogen. Die vor der Murgkorrektion schon bei mässigen Anschwellungen bedrohte und zum Theil überschwemmte Stadt Rastatt ist nun

Steinmauern ungefähr 90 ha, welche einen Werth von mindestens 350 000 M. darstellen. Ausserdem ist eine Fläche von etwa 720 ha der Ueberschwem-

Q3

mung entzogen und dadurch ihr Werth um etwa schieden. Während die letzteren den Holzhandel i 500 000 M. erhöht worden.

Der hiernach an dem Kulturgelände erzielte die ersteren die Waldeigenthümer, welche zusammen» Gesammtgewinn mit etwa 1850000 M. kommt eine Genossenschaft, die Murgschifferschaft somit allein schon dem oben für den Flussbau an bildeten und theils das Holz aus den eigenen Wälder Murg für die Zeit von 1842 bis 1886 berechneten düngen, theils auch angekauftes Holz verflössten. Gesammtaufwand gleich.

an beiden Rheinufern im kleinen betrieben, waren

Die Murgschifferschaft erwarb sich mit der Sehr erheblich ist aber noch der Nutzen, der Zeit grosse Rechte, bekam allmälig den ganzen durch die Murgkorrektion für grössere Gebiete Holzhandel des Murgthaies in ihre Hände und nahm durch die nun ermöglichte oder erleichterte Ent- die Flösserei nach altem Fierkommen als Monopol Wässerung geschaffen wurde und nicht minder in Anspruch. Sie besorgte auch von jeher die wichtig, dass der Verkehr auf den im Murgiiber- Instandhaltung der Flossstrasse der Murg, schwemmungsgebiet gelegenenStrassen und Wegen

jetzt auch bei Hochwasser ungehindert und der Bestand dieser Anlagen gesichert ist.

Die Herstellung der im unteren Thal voll-

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde mit der Scheitholzflösserei aus den herrschaftlichen

Waldungen begonnen, welche bei dem in der

gleichen Zeit eingerichteten ärarischen Holzhof in ständig im Ueberschwemmungsgebiet gelegenen Rastatt ihren Endpunkt hatte, während die Bord-Murgthaleisenbahn wäre ohne die \ orangegangene und j^angholzflösse bis zur Murgmündung und von Korrektion des Flusses nur mit namhaften Mehr-

hier — zu Rheinflössen umgebaut — rheinabwärts kosten möglich gewesen und für die Erhaltung bis in die Niederlande gingen, und den sicheren Betrieb dieser Bahn wie auch

.    ...    ,    _    .    , .    Gegen Ende der 1750er Jahre wurde durch die

.. TT    , .    . .    Eatschigbaches oberhalb W'eisenbach bis zum

dieser Umstand hat sicherlich wesentlich Theil    .    . .    „    ,    _ , T ..

Rhein — d. 1. aul rund 28 km Tange — ziemlich

lebhaft betrieben wird.

daran, dass die Flösserei auf der Murg bis in die Gegenwart sich erhalten hat.

Angesichts all dieser Vortheile erscheint die

I111 Jahr 1852 wurde eine Flossordnung für die Murg erlassen, welche unter Aufhebung jener

Murgkorrektion als ein wohlgelungenes Werk, dessen Kosten in dem erreichten wirtschaftlichen von 1626 das Fliesen neu regelte. Im Jahr

1864 erschien eine neue flossordnung, der im Jahr

Gewinn sich reichlich gelohnt haben.

1875 die gegenwärtig noch in Kraft stehende folgte. Hierdurch ward die bis dahin gütige Bestimmung, ¹ wonach die Flösserei an die vorgängige Erlaubniss der Finanzbehörde gebunden und mit einer Ge-Schon von alters her ist auf der Murg von Schön- bührenzahlung an die Staatskasse belastet war, münzach a,b und auf mehreren ihrer Seitenbäche aufgehoben und der Flössereibetrieb freigegeben. — aufWürttembergischem Gebiet derSchönmiinzach Ferner wurden die Gebühren, welche nicht zur mit dem Langenbach, auf badischem Gebiet der Murgschifferschaft g-ehörige Flösser bisher an die Rauhmünzach mit der Bieberach, Hundsbach und genannte Gesellschaft für die von ihr bestrittene Schwarzenbach — die Flösserei betrieben worden. , Unterhaltung der Flossstrasse oberhalb Bischweier Die älteste bekannte Flossordnung ist aus entrichten mussten, auf den Betrag herabgesetzt, dem Jahr 1520; eine weitere folgte 1626, und diese welcher dem Verhältnis der Benützung der Floss-ist bis in die neuere Zeit in Kraft geblieben.

Schon in früheren Jahrhunderten wurde im mungen über die Flösserei auf der Murg wurden Murgthal zwischen Schiffern und Floss er n unter- revidirt und die bis dahin von den Bezirksforsteien

Oie Murgflösserei und die Fürsorge für die Flossstrasse.

Strasse entspricht. Auch die polizeilichen Bestim-

ausgeübte Flossaufsicht der Wasser- und Strassen- in den Jahren 1864 bis 1873 auf der Murg verflösst bauinspektion übertragen.

Für den Betrieb der Flösserei bestanden ! Stangen, Gerüststangen, Sägeklötze): früher in der Murg oberhalb Forbach sogenannte a. von Angehörigen der Murgschif-Wasserstuben — eine Art beweglicher Wehre,

welche mit dem Aufhören der Langholzflösserei b. von anderen Unternehmern wieder verschwanden. Ferner waren in den Oberläufen der Nebenbäche für die Zwecke der Wild

worden an Schnittwaaren (Borde, Latten, Hopfen-

ferschaft

298 919 cbm

13234 »

zusammen .    312 153 cbm

Fortlaufende Nachweisungen über die Grösse des Flossverkehres sind seit dem Jahr 1876 vor-

flösserei sogenannte Schwallungen vorhanden,

d. i. kleine I haisperren zur Ansammlung des fanden, seit welcher Zeit nach Massgabe der Wassers behufs Erzeugung einer künstlichen Fluth- neuesten Murgflossordnung für jedes Floss ein welle.*) Zum gleichen Zweck bestanden am

Flossschein auszufertigen und dem Aufsichtsbeamten

Schurmsee und Herrenwiesersee Verbauungen. abzugeben ist. Nach Ausweis dieser Scheine sind Zum Auffangen des durch die Wildflösserei in verflösst worden: das untere Thal geschafften Holzes dienten beson-

im Jahr

cbm

dere Holzfänge. Solche bestanden bei Au, Oberts-roth, oberhalb Gernsbach, bei Hörden und unterhalb Kuppenheim. Derjenige bei Hörden, eine sehr alte und umfangreiche, theilweise noch vorhandene Anlage, war bis zum Jahr 1865 in Gebrauch.

Bei diesen Flolzfängen wurde das Holz ausgeschlagen und entweder in die meist in der j Nähe liegenden Sägmühlen verbracht oder zu Flössen zusammengebunden.

Wesentlich erleichtert ward die Flösserei durch

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

die in den Jahren 1828 und 1829 erfolgte Erbauung des Gewerbskanales vom Oberndorfer Wehr bis Rastatt, welcher 3 bis dahin auf der Murg zwischen Oberndorf und Rastatt bestandene Wehre

1886

14 278

7    148 n 943

6 674

8    3i7

8    676

9    561 12 363 10 219 10 023

5 955

zusammen im Durchschnitt jährlich

105 i57 9 560.

entbehrlich machte, den Werken von Kuppenheim,

Niederbühl und Rastatt ein vom Flochwasser der Kosten für die Instandhaltung der Flossstrasse der Murg unabhängiges Betriebswasser liefert und auch Murg werden für die Flussstrecke oberhalb dem Flossstrasse ist. Nur bei höheren Wasserständen, Oberndorfer Wehr von der Schifferschaft be-wenn die Einlassschleuse des Kanales geschlossen stritten, für die Murg von hier abwärts, sowie werden muss, gehen die Flösse in der Murg selbst, für den Gewerbskanal von der Einmündung

bis zur Einlassschleuse trägt die Staatskasse die Kosten, während die Instandhaltung des übrigen Theiles des Gewerbskanales theils auf Kosten der

Aufwand für die Flossstrasse der Murg. — Die

Ueber den Umfang des Flossverkehres

sind aus früheren Zeiten nur mangelhafte Nachrichten vorhanden.

Einen besonders lebhaften Aufschwung hatte die Flösserei in der zweiten Interessenten, theils auf Staatskosten erfolgt. Im Hälfte des vorigen und der ersten Hälfte dieses &anzen beträgt der staatliche Aufwand für den

45jährigen Zeitraum von 1842 bis 1886 einschliess-

Jahrhunderts genommen, wie sich daraus ergibt, dass damals jährlich durchschnittlich rund 40 000 Ster Scheitholz verflösst wurden und itäglich 60 bis 70 Langholz- oder Bordflösse die Murg passirten.

Nach Mittheilung'en der Murgschifferschaft sind

lieh

*) Die bedeutendste dieser Schwallungen ist die unterhalb Herrenwies im Schwarzenbach auf Staatskosten 1844/45 an Stelle einer verfallenen hölzernen in Stein mit einem Aufwand von 70 000 M. neu erbaute, welche ca. 100 000 cbm Wasser fasst.

I4T44 M-

In der neueren Zeit sind jährlich durchschnittlich 500 M. für die Flossstrasse der Murg aufgewendet worden und dieser Betrag ist für deren Instandhaltung auch für die Zukunft noch erforderlich.

Besondere Einrichtungen und Neubauten im Interesse der Flösserei sind dagegen nicht mehr . nothwendig.

Der Neckar.

Im Flussbauverband von der badisch-württembergischen Landesgrenze bis zur Mündung — 100,350 km.

Hydrographische Verhältnisse.

Der Flusslauf. — Von seinem Ursprung in der zur östlichen Abdachung des Schwarzwaldes gehörigen Hochebene bei dem württeinbergischen Dorf Schwenningen, unweit der badischen Grenze — 707 m ü. d. M. — durchzieht der Neckar bis unterhalb Heilbronn den grössten Theil des Königreiches Württemberg, auf kurze Erstreckung im Oberlauf auch preussisches Gebiet (Hohenzollern). Sein Lauf ist von dem Quellgebiet bis Horb, annähernd parallel zum Zug des Schwarzwaldes, nach Norden gerichtet, biegt dann, der Albtraufe folgend, weit gegen Osten aus, wendet bei Plochingen zurück, um von Canstatt ab bis zum Austritt aus Württemberg im allgemeinen wieder die nördliche Richtung einzuhalten. Unterhalb Unterensisheim bis Offenau bildet der Lauf des Flusses die Grenze i zwischen Württemberg (rechts) und Hessen (links), von da ab bis nahe oberhalb Hassmersheim die Grenze zwischen Württemberg (rechts) und Baden (links). Bis unterhalb Pleutersbach liegt der Neckar dann ganz im badischen Gebiet. Zwischen Offenau und Eberbach ist der Lauf des Neckars im allgemeinen nordwestlich, dann bis Neckargemünd südwestlich gerichtet. Er bildet von unterhalb Pleutersbach bis nahe oberhalb Hirschhorn die Grenze zwischen Hessen (rechts) und Baden (links); die Stromkrümme bei Hirschhorn und die Strecke von hier bis Neckarhäuserhof liegen ganz auf hessischem Gebiet; von letzterem Ort abwärts bis nahe oberhalb Neckargemünd bildet der Fluss wieder die Grenze zwischen Hessen (rechts) und Baden (links). Von jetzt ab fliesst der Neckar ganz durch badisches Gebiet — von Neckargemünd bis Heidelberg, wo er den Odenwald verlässt und in die Rheinebene heraustritt, in westlicher und durch letztere in nordwestlicher Richtung bis zu seiner Mündung in den Rhein bei Mannheim {90 m ü. d. M.).

Die geradlinige Entfernung zwischen Ursprung-und Mündung beträgt 167 km, die Länge des Flusslaufes 370,590 km. Die letztere vertheilt sich nach Hohheitsgebieten, von der Mündung aufwärts ge-I rechnet, wie folgt:

Flussstrecke

km—km

o— 38,080 38,080— 45,510 45,5io- 51,810 51,810— 54,450

54,450— 90,990 90,990—100,350

100,350—105,810

Länge

km

38,080

7»43°

6,300

2,640

30,540

9,360

5,460

Hoheitsgebiet

links

rechts

Baden

Baden

Hessen

Baden

Baden

Baden

Hessen

Baden

Hessen

Hessen

Hessen

Baden

Württem

berg

Württem

berg

Württem

berg

Preussen

Württem

berg

105,810—295,990 190,180 Württemberg Preussen Württemberg

Die badischen Ortschaften, deren Gemarkungen der Neckar berührt oder durchschneidet sind: Heinsheim, Neckarmühlbach, Hassmersheim, Steinbach, Neckarzimmern, Hochhausen, Neckarelz, Diedes-heim, Obrigheim, Binau, Guttenbach, Neckargerach, Zwingenberg, Lindach, Rockenau, Eberbach, Pleutersbach, Neckarhäuserhof, Rainbach, Neckargemünd, Kleingemünd, Schlierbach, Ziegelhausen, Heidelberg, Neuenheim, Wieblingen, Handschuchsheim, Dossenheim, Schwabenheimerhof, Edingen, Neckarhausen, Ladenburg, Seckenheim, Ilvesheim, Feudenheim und Mannheim.

295.990— 303,990

303.990— 370,590

8,000

66,600

Die grösseren Zuflüsse des Neckars sind: auf württembergischem Gebiet:

qö

im Oberlauf, von der Vorstufe des östlichen Schwarzwaldes kommend, die Esch ach und weiter abwärts, bei dem Hohenzollern’schen Dorf Dettingen mündend, dieGlatt (34,7 km lang); rechts,von der Alb kommend, die Prim, sodann Schlichem, Eyach (56,1 km lang) und Starzel; in der Thalweitung zwischen Rottenburg und abwärts Tübingen aus dem Hügellande links die Ammer; von der Alb her rechts die Steinlach und Echaz, die Lauter, Fils (63,29 km lang), Rems (84,18 km lang) und Murr; links die Aich und die Kersch; bei Besigheim mündet links die Enz (107,47 km lang), vom Kamm des Schwarzwaldes herabkommend, sodann die Zaber, die Lein und der Böt-tingerbach; rechts Schotzach, Sulm und die beiden bedeutendsten Zuflüsse Kocher (184,13 km lang) und Jagst (202,09 km lang), welche von ihren Quellgebieten an bis zu den Mündungen annähernd parallelen Lauf in manchmal nur 2 bis 3 km breitem Abstand einhalten. auf badischem Gebiet:

links Mühlbach und Elsenz, rechts Elz, Seebach, Itterbach, Gammelsbach und in der Rheinebene Romgraben und Kanzelbach, auf hessischem Gebiet:

P'inkenbach mit Laxbach bei Hirschhorn und Steinach, bei Neckarsteinach mündend.

Nach dem Verhältniss der Flusslänge zur Grösse des Flussgebietes treffen auf den Kilometer Flusslauf 37,67 qkm des Gebietes.

Die rechtsseitige Wasserscheide des Neckar-gebietes fällt vom Ursprung bis zur Tauberquelle mit der des Rheingebietes gegen die Donau —•• der europäischen Wasserscheide zwischen Nordsee und dem Schwarzen Meer der Tauberquelle an erhält sie sekundären Charakter, mit der Wasserscheide des Mains zusammenfallend bis auf die Höhe des Odenwaldes, dann bis zum Rhein mit jener gegen die Weschnitz. Auf der linken Seite grenzt das Neckargebiet durchweg an Quellgebiete anderer Rheinzuflüsse; die Wasserscheide zieht vom Ursprung nördlich über die Schramberger Hardt und Lossburg zu den Quellen der Glatt, Nagold und Enz; dann über den Hohloh, Dobel und die Höhen nördlich von Pforzheim nach der Senke zwischen Schwarzwald und Odenwald und nun über den Königstuhl in die Rheinebene. Die Umrahmung des Flussgebietes bilden somit im Westen der Schwarzwald und das Kraichgauer Hügelland; im Süden die Baar und der Heuberg, im Osten die Rauhe Alb im Nordosten das fränkische Hügelland, nach Norden und Nordwesten der Odenwald.

zusammen. Von

Das Flussgebiet des Neckars umfasst eine Fläche von 13961,84 qkm.

Hievon treffen:

auf württembergisches Gebiet .    .    11 153,00 qkm,

32540 2 179,58 303,86

Das Gebiet zeigt durchweg eine Senkung von Südost nach Nordwest. Von der ganzen Fläche entfallen 84,5 Prozent auf Ebene und Hügelland (unter 600 m ü. d. M.) und 15,5 Prozent auf Mittel-gebirg, bis zu 1014 m ü. d. M. ansteigend.

,, preussisches „ badisches ,, hessisches

zusammen

13961,84 qkm.

Es entfallen:

auf die linke Seite des Flusses rund 4 866 qkm, „    „ rechte „

9 096    „

Die Einzelngebiete der grösseren Zuflüsse

messen:

Enz mit Nagold und Würm . Kocher........

Jagst

Fils

Ammer Glatt

Eschach .

2 222,91 qkm .    .    1 989,37

1 831,62 .    .    706,42

•    •    580,17

.    .    540,98

.    .    506,88

.    .    352,62

.    .    238,52

.    .    229,65

.    .    219,71

Soweit das Neckargebiet dem Schwarzwald angehört, tritt Granit nur im oberen Lauf der Enz, welche hier den Buntsandstein durchnagt hat, zu Tag; im übrigen herrscht der Buntsandstein, an der Grenze von Muschelkalk bedeckt, vor. Die Gestaltung der Oberfläche zeigt hohe, langgestreckte Rücken und kuppenförmige Berge mit wasserreichen Thälern. Auf den höchsten Rücken des Buntsandsteins, besonders auf dem Höhenzug zwischen Nagold und Enz, kommen Hochmoore in ziemlicher Ausdehnung vor. Die Mächtigkeit des Buntsandsteins im Neckargebiet beträgt bis zu 450 m Höhe, durchschnittlich nur 150 m im Wechsel von zerklüfteten Sandsteinbänken und

Thonlagern.

In einzelnen Thälern der Zuflüsse ist Roth-liegendes aufgeschlossen.

Der Muschelkalk ist noch im Odenwälder Bauland, in den Gebieten des Kocher, der Jagst, Enz und Elsenz verbreitet.

Die Bildungen der Lettenkohlengruppe finden und beiderseits durch Buntsandstein überlagert ist, sich, den Muschelkalk überlagernd, beiderseits des Westlich von Heidelberg ist das Flussbett in das Al-Flusslaufes von Schwenningen bis Sulz, von wo luvium des Rheinthaies ein geschnitten; hier mischt sie sich über Rottenburg und Herrenberg und in sich das Schuttland des Neckars mit jenem des breiter Ausdehnung bis Besigheim erstrecken.

Rheines. In dem Becken des vormaligen Rhein

stoffe des Sees tief eingesenkt. In breiter Ausdeh-Die Oberfläche des Gebietes, soweit solches nung, dem Rhein entlang von Ketsch bis über die den drei letztgenannten Formationen angehört, i heutige Neckarmündung herabreichend, finden sich zeigt vorwiegend Berg- und Hügelzüge mit zahl- Geröllablagerungen des Neckars vor, hauptsächlich aus Buntsandstein und Muschelkalk, den

Die Keuperformation ist im Neckargebiet, see’s hat der Neckar seinen Schuttkegel bis zum besonders im mittleren und unteren Theil des- heutigen Rheinlauf vorgeschoben, in die Sink-selben weit verbreitet.

reichen kleinen Wasserläufen.

Die Juraformation bildet die äusserste Begren- Hauptgesteinen des Neckarthaies, bestehend, nebst zung des Neckargebietes gegen Südost und Ost. sandigem Thon, mit dem sie nicht selten zu Kong-Als schmaler Saum am Fuss der Rauhen Alb lomeratbänken verbunden sind. Solche Bänke

treten die Gesteine des schwarzen Jura auf; derbraune finden sich bei und unterhalb Heidelberg in ziem-Jura bildet eine Vorterrasse, welche von den Steil- licher Mächtigkeit, von Löss überdeckt, wänden des weissen Jura mit seinen ausgedehnten wasserarmen Hochflächen überragt ist.

Auf württembergischem Gebiet ist mit Ausnahme der drei grossen Thalerweiterungen Rot-Nach einer württembergischerseits vorgenom- j tenburg-Tübingen, Plochingen-Cannstatt und Heilmenen Untersuchung sind von dem gesummten bronn-Jagstfeld der Flusslauf zwischen Berg-Gebiet des Neckars 28,9 Prozent als undurch- und Hügelreihen mehr und weniger eng eingelassend, 55,7 Prozent als mitteldurchlassend und schlossen. Auf badischem Gebiet ist bis Binau 15,4 Prozent als sehr durchlassend zu bezeichnen. das Thal offen und die Ufer steigen sanft an; hier Die Anbauverhältnisse im ganzen Neckar- verengt sich das Thal und zwischen Zwingenberg gebiet sind als durchaus günstige zu bezeichnen; und Heidelberg windet sich der Fluss zwischen es entfallen rund

33 Prozent auf Wald,

14

45

,, Wiesen,

,, Ackerfeld und Weinberge, ,, unbebaute Flächen.

steil ansteigenden, grossentheils bewaldeten Thal-Unterhalb Pleidelberg ist das Flussbett ziemlich tief in das Terrain eingeschnitten. Die Ufer sind steil. Erst unterhalb Ladenburg bewegt sich der Fluss in einer breiten, grossentheils schon dem Ueberschwemmungsgebiet des Rheines ungehörigen Niederung.

⁵ wänden durch.

Das Neckarthal selbst besteht grossentheils aus ehemaligen Seen und Seedurchbrüchen. Im Oberlauf vom Ursprung bis Rottenburg-Ehingen gehört das Thal dem Muschelkalk an, von da ab Bei Oberndorf und Dettingen liegt der Buntsand-bis Cannstatt der Keuperformation, abwärts Cann- stein offen zu Tag und bildet Felsschwellen, unterstatt wieder dem Muschelkalk bis unterhalb der halb Esslingen der Keuper, im Benninger Strudel

bei Marbach und an der Wimpfener Stromschnelle Innerhalb des badischen Gebietes durchschnei- der Muschelkalk. Zwischen Offenau und Eberbach

Die Thalsohle besteht im Oberlauf vorwiegend aus Trümmer-, Schutt- und fluvialen Bildungen.

badisch-württembergischen Landesgrenze.

det das Neckarthal den östlichen Gebirgszug des Odenwaldes, das sogenannte Odenwälder Bauland, theilweise Muschelkalk, der Hauptsache nach aber Buntsandstein, welch’ letzterer die Gehänge des Neckarthaies bis nahe oberhalb Heidelberg bildet. Hier, vor seinem Austritt in die Rheinebene, durchschneidet das Thal den westlichen Gebirgszug des Odenwaldes, der aus krystallinischen Massengesteinen in mannigfachstem Wechsel zusammengesetzt ist. Der Fluss ist hier in Granit gebettet, welcher, das untere Gehänge bildend, sich durchschnittlich 60 bis 80 m über das Flussniveau erhebt besteht die Flusssohle meistens aus wenig beweglichem Geröll und festgelagertem Steinschutt. Zwischen Eberbach und Heidelberg liegt wieder der Buntsandstein vielfach zu Tag. Das Bett ist auf dieser Strecke als nicht veränderlich anzusehen.

Von unterhalb Heidelberg bis zur Mündung besteht die mässig bewegliche Flusssohle aus grobem und feinem Geröll.

Der Neckar ist, wie seine grösseren Zuflüsse, als geschiebeführender Fluss zu bezeichnen. Die Geschiebe gehören im allgemeinen dem weissen und braunen Jura, dem Lias, Keuper, Muschelkalk

13

Felsbänke oder festgelagerte Trümmergesteine ge-es besteht grösstentheils aus flach ansteigendem bildeten Schwellen. An diesen wechselt das Ge-Wiesengelände; in der Strecke von Neckarzimmern fap zwischen 1 : 1210 und 1 : 440, während es in bis Binau und bei Neckargemünd wird auch Acker- pen "Woogen von 1 : 2480 bis 1 : 76500 herabgeht, feld überschwemmt.

Die letzte Stromschnelle liegt unterhalb Ilei-Gegend von Edingen nimmt das Ueberschv em- pelberg bei „Bergen“ mit einem Gefäll bei Nieder-mungsgebiet allmälig grössere Ausdehnung an. Wasser von 1: 320. Bei Ladenburg nimmt das Ge-Die allerdings nur bei aussergewöhnlichen Hoch- fap nochmals etwas zu, wird aber nun stetig ge-fluthen oder Eisgängen überschwemmten Flächen | r^nger bis Mannheim. Die Mündungsstrecke von sind theils als Wiesen, theils als Ackerfeld be- pjer ap pegt im Rückstau gebiet des Rheines; bei wirthschaftet. Bei Neckarhausen und Ladenburg Hochwasser äussert sich die Rückstauwirkung bis beginnen die Anlagen zum Schutz gegen Hoch- über Seckenheim hinauf, wasser, theils Deiche, theils hohe Strassen, welche Gefäll von der letzten Stromschnelle bei der Berg-die weitere Ausbreitung der Hochwasser und deren beimer Mühle unterhalb Heidelberg bis zur Mün-Abfluss nach den hier beiderseits als Bodenmulden

düng beträgt 1:1775, die geringste Neigung ausser-noch vorhandenen ehemaligen Neckarläufen \ er- pap} des Staugebietes des Rheines 1:8000 oberhindern.

46,8 m

Das durchschnittliche Gefäll dieser Gebirgsstrecke Unterhalb Heidelberg breitet sich das Eloch- beträgt 1 : 2060. kaum über die Steilufer aus; erst in der

und Buntsandstein an. Beim Eintritt in badisches Gebiet führt der Fluss grösstentheils Geschiebe aus dem Kocher und der Jagst, wenig Jurakalke, meist Muschelkalk und etwas Sandstein.

Im mittleren Lauf des Neckars werden alljährlich erhebliche Massen Kies und Sand aus dem Flussbett zu verschiedenen Zwecken entnommen, wodurch eine beträchtliche Entlastung von Geschieben stattfindet. Die Geschiebeführung ist auf badischem Gebiet nicht bedeutend. Auf der Strecke von Offenau bis Eberbach treten mitunter Kiesablage-rung'en auf, während auf der Strecke von Eberbach bis Heidelberg eine Geschiebebewegung kaum wahrzunehmen ist; erst unterhalb Heidelberg spielt sie eine bemerkenswerthe Rolle.

Die Flussbreite, im Niederwasserspiegel gemessen, beträgt auf der Strecke Offenau-Eberbach öobis 90 m, auf der Strecke Eberbach-Heidelberg bis zu 180 m und zwischen Heidelberg und der Mündung 70 bis 270 m.

Das natürliche Ueberschwemmungsgebiet des

Neckars in seinem Lauf von Offenau bis Heideiberg zeigt wechselnde Breite von 170 bis 250 m;

wasser

Die vielen Dörfer und Städte am Ufer des Neckars sind meist, wenigstens mit den niedriger gelegenen Ortstheilen, in das Ueberschwemmungsgebiet des Flusses hereingebaut. Heidelberg und Mannheim machen davon keine Ausnahmen.

Das Gefäll des Neckars von seinem Ursprung bis zur badisch-württembergischen Grenze bei

Böttingen auf 279,600 km Länge beträgt 570,4 m, von da bis zur Mündung in den Rhein auf 90,990 km Länge

zusammen .    617,2 m.

Das durchschnittliche relative Gefall beträgt sonach auf württembergischem Gebiet 1 :490, auf badischem Gebiet 1 : 1944.

Die Gestaltung des Längenprofiles zeigt im grossen und ganzen regelmässigen Verlauf in der von oben nach unten sich abschwächenden Neigung.

Von der badisch-württembergischen Grenze abwärts nimmt das relative Gefäll im allgemeinen ziemlich stetig ab, nur durch kürzere Strecken mit stärkerer Neigung unterbrochen. Die stärksten Gefälle zwischen der oberen Landesgrenze und Eberbach betragen 1:475 bei der Steinbacher Mühle, 1 : 550 beim Reiherwald oberhalb Gutten-bach und 1 : 426 unterhalb Neckargerach.

Zwischen Eberbach und Heidelberg ist das Längenprofil stufenförmig entwickelt im stetigen Wechsel von Eurthen und Woogen. Die letzteren haben meist beträchtliche Wassertiefen und sind

natürliche Haltungen zwischen den seichteren, durch

Das durchschnittliche

halb Neckarhausen.

Die Niederschlagsverhältnisse im Neckargebiet zeigen je nach der Lage zu den beiden grösseren Südwest-Deutschland durchquerenden Höhenzügen — dem Schwarzwald und der Rauhen Alb — ziemliche Mannigfaltigkeit. Der Schwarzwald, wiewohl er sich nicht zu bedeutenden Höhen erhebt, beraubt doch die regenbringenden West- und Südwest-

winde eines grossen Theiles ihres Feuchtigkeits- Der Januar ist durchaus zwar der relativ trockenste gehaltes, so dass die Niederschläge von der Wasser- Monat, allein da, wo Herbst- und Winterregen scheide zwischen Rhein und Neckar an ostwärts vorherrschen, fallen immerhin noch grosse Niederschläge, und zwar meist in Form von Schnee, der sich in ziemlichen Mengen anhäuft. Im ganzen übrigen Gebiet sind um diese Zeit sowie im Februar die Niederschläge nur sehr gering. Bezüglich der zeitlichen Niederschlagsvertheilung kann also das Neckargebiet dahin bezeichnet

nicht wenig abnehmen.

Die grössten Niederschlagsmengen, mit Jahressummen von 1200 mm, weisen die Quellgebiete der grösseren linksseitigen Zuflüsse, Enz mit Nagold, auf, während im Quellgebiet des Neckars selbst

jährlich ungefähr 1000 mm fallen. Vom Schwarz-wald aus mindern sich die Niederschlagshöhen werden' dass es fast durchweg im Winter (Januar nach Osten hin anfangs rascher, dann mehr all- I und Februar) die geringsten, im Sommer da-mälig bis zum Neckarthal und über dieses hinaus bis zu Jahreshöhen unter 800 mm; weiter ostwärts in den höher liegenden Gebieten des Kocher und der Jagst nehmen sie wieder etwas zu, ohne jedoch 800 mm Jahreshöhe wesentlich zu überschreiten.

Gegen den südlichen Abschluss des Gebietes — ! der steil ansteigenden Rauhen Alb — nehmen die re§en vorwalten.

gegen (Juni und Juli) die ausgiebigsten Mengen aufweist, während die im November und Dezember fallenden zwar noch gross sind, doch jenen des Sommers nachstehen. Eine Ausnahme von geringer Ausdehnung bilden nur die höheren Lagen der Ostseite des Schwarzwaldes, wo Herbst- und Winter-

Niederschläge sehr rasch zu; auf der Wasserscheide zwischen Donau und Neckar erreichen sie eine

Die grossen Regenmengen des Sommers setzen

Jahreshöhe von über 1200 mm. Die Begrenzungen des Neckargebietes im Westen und Süden können also als relativ niederschlagsreich gelten, während der von ihnen eingeschlossene Theil bis zur Wasserscheide zwischen Main und Neckar ärmer an Niederschlägen ist. Bemerkenswerth ist, dass die zahlreichen rechtsseitigen Zuflüsse von der Fils an weder in ihren Quellgebieten, noch in ihrem weiteren Verlauf niederschlagsreiche Gegenden entwässern. Dort, wo der Neckar in den Odenwald eintritt, nehmen die Niederschläge wieder zu und erreichen ihre grössten Jahreshöhen beim Austritt in die Rheinebene. Doch ist dieser Theil des

sich in einzelnen Theilen des Neckargebietes, besonders im Gebiet der Enz und Nagold, des obersten Quellgebietes des Neckars, der von der Albtraufe kommenden Zuflüsse und dem Gebiet

von Kocher und Jagst, also durchweg in der hochgelegenen Umrahmung des ganzen Gebietes, mehr aus häufigen mittelgrossen Niederschlägen zusammen, während einzelne starke Niederschläge, über 30 bis ,50 mm, häufiger in den Herbst- und Wintermonaten Vorkommen, als in den übrigen Jahreszeiten. Im Sommer sind sie geradezu selten.*)

*) Diese Umstände üben einen wesentlichen Einfluss auf die Abflussverhältniss e aus. Im Sommer wird ein grosser Theil der häufigeren mittelgrossen Niederschläge durch die Pflanzendecke und die Belaubung der Waldungen des Gebietes zurück-

zum ober-

Einzugsgebietes für die Wasserführung des Neckars

minder grosser Bedeutung, als die zwischen gehalten, gelangt also gar nicht oder nur langsam

irdischen Abfliessen. Die mittelgrossen Niederschläge übertreffen die Mengen, welche durch die Vegetation zurückgehalten werden können, meistens nur Avenig, bleiben sogar bisweilen unter diesen Mengen zurück. Gegenüber den häufigeren einzelnen stärkeren Niederschlägen des Winters aber ist die zurückhaltende Wirkung der Pflanzendecke und der Bewaldungen abgeschwächt, ebenso die Verdunstung; es fliessen also grössere Mengen oberflächlich ab, und

von

Schwarzwald und Rauhe Alb gelegenen Theile.

Auch bezüglich der jahreszeitlichen Verthei-lung der Niederschläge, welche hydrographisch weit wichtiger ist, als die absolute Grösse der einzelnen Jahressummen, zeigt das Neckargebiet beträchtliche Verschiedenheiten. Während im weitaus grössten Theil des Gebietes die Niederschlagshöhen der Sommerzeit Juni und Juli die grössten, jene des Spätherbstes und Winteranfanges dagegen

minder ausgiebig sind, treten im Quellgebiet des rascher Temperaturumschlag mit Regen, so fliesst der grösste Neckars und in den höheren Lagen des Ostabfalles Prozentsatz der gefallenen Niederschläge auf der gefrorenen Ober-des Schwarzwaldes die Flerbst- und Winterregen fläche rasch dem Hauptgerinne zu und erzeugt Anschwellungen, in den Vordergrund; hier übertreffen die Niederschläge im November und Dezember weitaus jene des Sommers, während sie im ganzen übrigen Gebiet zwar immerhin noch bedeutend, aber doch kleiner sind, als die im Juni und Juli fallenden.

zAvar in den einzelnen Gebieten je nach dem Grad der Durchlässigkeit des Bodens und, Avas in Bezug auf die Abflussverhältnisse nicht unterschätzt Averden darf, je nachdem derselbe mehr oder Aveniger tief gefroren, also undurchlässig geAvorden ist. Tritt nach vorausgegangenem stärkerem Frost Schneefall ein und hierauf ein

deren Höhe im einzelnen Fall davon abhängt, ob zAvischen dem

Schneefall und dem Temperaturumschlag mit Regen eine grössere oder geringere Zeitperiode liegt, d. h. ob der gefallene Schnee in der ZAvischen zeit mehr oder weniger verdunstet, oder in sich zusammengesunken ist und demgemäss grössere oder geringere Mengen Schmelz- und Regemvasser in sich aufnehmen kann.

13*

IOO

Die allgemeine Wasserstandsbewegung des zumeist in den Wintermonaten und bei Schnee-Neckars zeigt in Uebereinstimmung mit den hier abgang. geschilderten Verhältnissen im Sommer und meist noch in den ersten Herbstmonaten niedrige Behar- innerhalb des badischen Gebietes dienen gegen-rungswasserstände, rasche, massig hohe Anschwel- wärtig folgende Pegel: lungen in Folge starker Niederschläge, Hochwasser

Zur Beobachtung der Wasserstandsbewegungen

Entfernung

Pegelstation en

von der Mündung

unter einander

Lage des Nullpunktes

Beobachtungen vorhanden seit

km

Diedesheim

82,685

Schlierbach (alt) in Fusstheilung mit dem Nullpunkt oben..........

54 485

m über N. N.

130,599

1. I. 1832

Heidelberg

Seckenheim

Mannheim (Neckarhafen) .

(Hafenschleuse)

28,200 26,880 11,020 3,100 2,220

(Projektion)

I 320 15 860

7 920

880

112,811

102,386 90,116 84,808

85,124

I. I. 1828 I. I. 1878 I. I. 1826 I. VIII. 1881

1. I. 1811

Die Nullpunkte der Pegel entsprechen annähernd der Lage der Flusssohle; es trifft genau zu für den Pegel zu Diedesheim, der auch mit jenem zu Heilbronn gut übereinstimmt. Die allgemeine Wasserstandsbewegung bei Diedesheim ist aus der folgenden Monatstabelle zu entnehmen;

Zeitraum

von

1852 bis 1881

Monats wasserstände

gemittelter

höchster | niedrigster

Eine iknschwellungshöhe bis zu 1,0 m kommt im Neckar häufig und fast in allen Monaten vor, bis zu 3,0 m in der Regel nur im Winter und in den Uebergangsjahreszeiten, selten im Sommer.

Den Charakter als Hochwasser erhalten die Anschwellungen erst, wenn sie sich bis über 4,50 m am Diedesheimer Pegel erheben. Solche Hochwasser in dem Zeitraum 1824 bis 1886 kamen im Monat

Jannuar Februar . März . April .    .

August September Oktober . November Dezember

1,56

1,63

C75

B55

P35

1,27

1,08

o,97

0,92

o,94

1,16

E43

3.24

3,i8

3,02

2,62

2.25 2,36 B71 B43 1,29

F54 2,21 2,85

1,03 1,14 1,26 1,18 1,02 o,97 0,87 0,80 0,78 0,76 0,84 0,96

Januar .........

Februar.........

November........

Dezember........

März..........

April..........

Mai..........

Juni, August und September je

Oktober.........

und im Juli dagegen nicht vor.

Man sieht: die Hochwasser im Sommer, also in der Zeit der reichlichsten Niederschläge, sind ebenso selten, als sie häufig im Winter sind.

13 mal

99

99

Die Anschwellungen treten gewöhnlich sehr Der gemittelte Jahreswasserstand ist rasch ein und erreichen Höhen bis zu 7,0 m. Nach 1,30 m. Der gemittelte Sommerwasserstand einer grösseren Ueberregnung des Gebietes trifft (April bis mit September) beträgt 1,20 m, der der Scheitel der Welle aus dem oberen Neckar gemittelte Winterwasserstand (Oktober bis mit und aus Kocher und Jagst gewöhnlich schon nach März) 1,40 m, das Mittel der höchsten Sommer- zwei Tagen bei Diedesheim ein. Von hier bis wasserstände 3,47 m, das Mittel der höchsten Mannheim braucht der Scheitel der Wellen nur Winterwasserstände 4,30 m.

einen Tag. Die Dauer des Wasserstandes über

IOI

In den Monat September fallen also die meisten

4,50 m am Diedesheimer Pegel beträgt gewöhnlich 3 Tage, im unteren Lauf bei Heidelberg halten Niederwasser und zugleich auch die meisten der die entsprechend hohen Stände meist 4 Tage an ausnehmend niedrigen Stände, in den Monat März und bei Mannheim beträgt die Dauer des Verlaufes die wenigsten. Die niedrigen Beharrungswasser-der Neckarhochwasser 5 bis 6 Tage, unter dem stände haben oft eine Dauer von 3 bis 4 Monaten.

Als bemerkenswerthe Nieder wasserstände

Einfluss gleichzeitig hohen Rheinstandes 6 bis 8 Tage. Das Mass des Steigens innerhalb 24 Stun- sind zu verzeichnen: den beträgt am Pegel zu Diedesheim bis zu 4,80 m {1882), in Mannheim bis 2,60 m (1882).

Von bedeutenden Hochwassern während des

laufenden Jahrhunderts sind an den badischen Neckarpegeln zu verzeichnen:

Monat und Jahr

Mann- Mann-Diedes- Secken- heim heim heim heim Neckar- Hafenhafen schleuse

Hochwasser

Monat

Jahr

Diedes- Seckenheim heim

Mannheim

Neckar

hafen

Mann

heim

Hafen

schleuse

März .

Februar.

August .    . 1851

Februar. . 1862

9.70*) 8,6 2*) 8,62*)

7,44    9,45*)

• 1850    7,77    7,56    8,83*)

6,35    8,56*)

7>°3    8,59*)

7,95    10,16

7.05 7,ii

Dezember . 1882    8,45

6,47

6,47

o 00 00 00 00 00 00 o

O Gj to Oi kO Gj Gj Ca O "-d    -G* O Oj Oj

Go

Ol

Januar 1858 .    . .

Dezember 1864 Oktober 1865    .

September 1868 Dezember 1871 November 1874 Februar 1882    .

August 1884 Septemher 1885

F3i

1,12

2,14

4,00*)

3>io*)

2,27

3,45*)

3,78*)

3,87*)

2,00

1,91

1,83

3>71#)

2,87*)

Die Niedrigwasserstände fallen in der Regel in den Hochsommer und den Herbst.

In dem Zeitraum 1834 bis 1886 sind einge

treten :

im Monat

Wasserstände am Diedes-heimer Pegel

von 0,90 m ; darunter d.bek. und weniger I niedrigsten

August . September Oktober . November Dezember

9 mal

i mal

1)

i mal

MO OO MO »O

Die Eisgänge spielen am Neckar eine bedeutende Rolle. Treibeis tritt bei einer Temperatur von —6 bis —10 C° auf, gewöhnlich in den Monaten Dezember bis mit Februar, selten schon Ende November nud noch anfangs März. Während der Monate Dezember bis mit Februar kommt es denn auch vor, dass der Neckar Wochen lang mit Eis treibt. Das Treibeis setzt sich dann gewöhnlich in Flussengen oder in Krümmungen fest; oberhalb häufen sich grosse Massen treibenden Eises an und in dem Stauwasser entsteht eine geschlossene Eisdecke von bis zu 0,60 m Stärke.

Der Aufbruch und Abgang des Eises erfolgt je nach den Witterungsverhältnissen unter mässiger Anschwellung des Flusses, manchmal aber in gewaltiger Hohe unter mächtigen Stopfungen und Stauungen. Die verheerendsten Katastrophen sind am Neckar durch die Eisgänge herbeigeführt worden, so bei dem denkwürdigen Eisgang im Jahr 1784, bei dem die Neckarbrücke zu Heidelberg eingestürzt und dessen dem heutigen Geschlecht fast unglaubliche Höhe in den meisten Neckarorten durch Marken bezeichnet ist. Im 19. Jahrhundert haben bedeutende Eisgänge stattgefunden in den Jahren: 1812, 1815, 1822, 1823, 1826, 1827, 1829, 1831, 1833, 1834, 1835, 1836, 1846, 1847, 1858, 1859, 1860, 1861, 1864, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1874, 1875 und der grösste im Jahr 1880.

*) Auf diesen Pegel reduzirte Wasserstandshöhen.

*) Rückstau vom Rhein.

102

4800 cbm

190    „

32 „

Die sekundlichen Wassermengen am unteren Neckar werden angenommen: für das grösste bekannte Hochwasser

(1824) zu..........

für Mittelwasser (1,30 m am Diedes-

heimer Pegel) zu.......

für Niedrigwasser........

Die kleinste Wassermenge verhält sich also zur grössten wie 1 : 150.

Die Hochwassermenge ergäbe hiernach durchschnittlich für 1 qkm des Flussgebietes 0,343 cbm.

Die Wasserstrasse, ihre Benützung, Verbesserung und Instandhaltung.

Geschichtliches. Der Neckar ist der erste schiffbare Seitenfluss, den der Rhein aufnimmt.

Schon zur Zeit der römischen Herrschaft war dem Schutzgott der Schiffer am Neckar bei Marbach ein Votivstein gesetzt. Dass die Römer den Neckar zur Flösserei benützten, ist unzweifelhaft, und der Betrieb der Schiffahrt zur Zeit der Me-rovinger und Karolinger ist durch die Thatsache erwiesen, dass Dagobert, Sigebert, Pippin und Karl der Grosse den Bischöfen von Worms den Reichszoll am Neckar überliessen. Auch Urkunden von 830 sprechen von einem Wasserzoll in Wimpfen und Ladenburg. Im Jahr 1217 erfolgte eine Entscheidung des Pfalzgrafen Ludwig I. über einen Streit wiegen Schiffahrtsberechtigung auf dem Neckar; 1342 haben Markgraf Rudolf von Baden und Graf Ulrich von Württemberg und 1452 Pfalzgraf Otto von Mosbach mit den Herren von Hirschau Verträge über die Neckarflösserei geschlossen. Ein Geleitsvertrag für den Neckarverkehr wurde 1443 zwischen Württemberg und der Pfalz abgeschlossen. Aehnliche Verträge kamen zwischen dem Pfalzgrafen Friedrich und Württemberg 1469 und zwischen Markgraf Karl von Baden und Württemberg 1472 zu Stande. Der Heidelberger Neckarzolltarif von 1480 und die Holzordnungen für das Neckarthal von 1557 und 1593 geben Nachweis über die Bedeutung der Flösserei in jener Zeit.

Mit dem Aufblühen der Städte Heilbronn, Wimpfen und Heidelberg gewann die Wasserstrasse des Neckars erhebliche Bedeutung für den Handel. Herzog Christof von Württemberg erhielt 1553 von Kaiser Karl V. das Privilegium, den Neckar auch oberhalb Heilbronn, wo die dortigen Wehre dem Weitergehen der Schiffahrt hindernd im Wege standen, schiffbar zu machen. Die Ausführung des Unternehmens, welchem die Stadt Heilbronn nicht mit guten Augen zusah, gelang indes erst dem Herzog Eberhard Ludwig. Die Eröffnung dieser Schiffahrtsstrasse, die allerdings in dürftigem Zustand bis Cannstatt herauf reichte, ist 1713 erfolgt und von 1716 ab fuhren wöchentlich regelmässig zwei Schiffe von Cannstatt nach Heilbronn, nachdem Kurpfalz (1712) Post- und Marktschiffe eingerichtet hatte, von denen jede Woche eines nach Frankfurt ging. Ein Schiffahrtsvertrag zwischen Kurmainz und Kurpfalz von 1749 dauerte bis zur Octroiconvention 1804. Mannheim erhielt erst durch den Mainzer Vertrag von 1749 und durch die Rangfahrtordnung von 1753 Spedition und damit Bedeutung für die Neckarschiffahrt.

So lang die Schiffahrt auf dem Neckar Jedem gegen Entrichtung der Zölle, Geleits- und Stapelgebühren gestattet war, wurden die nöthigsten Arbeiten zur Instandhaltung der Wasserstrassen von den Zollherren mit Frohnden ihrer Unterthanen besorgt. Als aber das Befahren des Rheines den Neckarschiffern nicht mehr g'estattet wurde, vereinigten sich diese zu einer Bruderschaft (Schiffergilde) und es wurden Alle, die nicht in diese Vereinigung aufgenommen waren, von der Neckarschiffahrt ausgeschlossen. Die ältesten bekannten Satzungen dieser Gilde sind von 1728 und unter dem Namen Bruderschaftsordnung bekannt. Gegen den Bezug der sogenannten Lagergelder, welche Schiffer und Flösser entrichten mussten, hatte die Gilde die Wasserstrasse offen zu halten und zu verbessern. Zur Aufsicht über die Bauausführungen, über Schiffahrt und Flösserei waren von der pfälzischen Regierung sogenannte Neckargrafen aufgestellt. In einzelnen Nothfällen leistete die Herrschaft Zuschüsse zur Ausführung der Bauten. Bis zum Jahr 1817 wurden die nöthigsten Räumungen der Wasserstrasse von den Schiffern selbst besorgt und die Kosten aus der Neckargildenkasse bestritten.

Die Flösserei mit gebundenen .Hölzern wird auf dem Neckar seit mehr als fünf Jahrhunderten betrieben. Die Stadt Heilbronn schloss 1342, 1469, 1472 und 1476 mit Baden, der Pfalz und Württemberg Verträge wegen des Flössens ab. Die Floss-gasse in Heilbronn ist 1476 gebaut. Von der Einmündung der Glatt abwärts war der Neckar, wie aus der „Flöz- und Holzordnung vom Schwarzwald ob und über Dornstett“ von 1536 hervorgeht, von alters her flossbar. Die Flossbarmachung des oberen Neckars bis Rottweil ist dagegen erst 1828 durch eine Calwer Holzhandlungsgesellschaft mit Staatsbeiträgen bewerkstelligt worden. Die Unterhaltung

io3

der Flossstrasse war in früherer Zeit meist Sache gressakte und in dem Pariser Frieden von 1815, der Schiffer- und Bachgenossenschaften.

Die grosse Zahl der Herrschaftsgebiete, innerhalb deren die Flussläufe früher lagen, wirkten von jeher nachtheilig auf zweckmässige Regelung und Ausnützung der Wasserstrassen. Zwar war man in einzelnen Hoheitsgebieten für die Verbesserung der Floss- und Schiffahrtsstrassen bemüht; allein ohne ein Zusammenwirken aller Betheiligten

dass jeder Staat für Unterhaltung der Leinpfade und für Offenhaltung der Schiffahrtsstrasse des Rheines und seiner Neben-

flüsse zu sorgen habe, begann auch am Neckar die Staatsfürsorge für die Wasserstrasse und den Uferschutz. Durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 waren die pfälzischen Aemter Ladenburg und Heidelberg, sowie die Städte Mannheim und Heidelberg, sodann durch die

konnte nichts dauernd Nützliches geschaffen werden, da in manchen Gebieten den auf Verbesserung Rheinbundsakte von 1806 auch das ehemals pfäl-der Wasserwege gerichteten Unternehmungen zische, nachmals leiningen’sche Amt Mosbach unter geradezu entgegengearbeitet wurde, weil man aus badische Hoheit gekommen und dadurch der heute der wachsenden Belebung der Wasserwege eine noch bestehende Antheil Badens am hlussgebiet Verminderung der Einnahmen an Strassenzöllen des Neckars entstanden, besorgte.    Flussbauedikt von 1816 der Neckar in den Staats-

fiussbauverband aufgenommen war, übernahm die Staatskasse, welche in den Bezug der Neckarzölle eingetreten wTar, zunächst ein Drittel der Kosten für die Räumung der Wasserstrasse; zwrei Drittel

In dem Reichstagsabschied vom 16. Juni 1670 ward aus diesen Missständen Anlass genommen, den Reichsständen und anderen Gebietsherren die

Nachdem durch das

Offenhaltung der Schiffswege allgemein anzuempfehlen. Diese und ähnliche spätere Anordnungen wurden noch \ on der Gilde bestritten. Aon 1823 waren aber meist von sehr geringer Wirkung, da    *^3° wurden die Kosten für Unterhaltung der

es sowohl an dem nöthigen Nachdruck, als auch Leinpfade und Räumung der Wasserstrasse zu an richtiger Anleitung, insbesondere aber auch an e*n Drittel aus der Wasseizollkasse unter Mitwirkung der Schiffergilde und zu zwei Drittel aus

dem guten Einvernehmen und gemeinsamen Vorgehen der verschiedenen Gebietsherren fehlte. In Würdigung dieser Verhältnisse ist in der Wahlkapitulation Kaiser Franz I. vom 13. September 1745 folgende Bestimmung aufgenommen w'orden: „Es soll nicht zugegeben werden , dass, w-o ein in den Rhein oder in einen anderen schiffbaren Strom

der Flussbaukasse bestritten.

Von 1831 an gingen die Leistungen der Neckarzollkasse ebenfalls an die Flussbaukasse über.*) Die Schiffergilde ward 1836 aufgelöst, ihr Inventar an die Flussbaukasse und ein Kassenvorrath von 1002 fl.

12 kr. an die Zollkasse überwiesen.

Mit dem 1. Januar 1867 haben die Neckar

gehender Fluss weiter schiffbar gemacht werden könnte, solches durch eines oder des anderen an- zölle, hlösserei- und Schiffahrtsabgaben aufgehört.

Eine gründliche Untersuchung der Schiffahrts

gelegenen Standes eigennützig vorgenommen, ver-hinderlicher Bau verwehrt werde, sondern es sollen hindernisse auf dem Neckar ist erstmals 1836 vor-

solche Gebäu zur Beförderung des gemeinen We- genommen worden. Als die bedeutendsten Hinder-sens wenigstens also eingerichtet werden, dass die nisse wurden die vielen Felsen bei Schlierbach Schiffe ungehindert auf- und abkommen können und Heidelberg, die Fisch wehre bei Binau, Gut-und also der, zu Gott verliehenen, stattlichen Ge- tenbach, Zwdngenberg, Hirschhorn, Dilsberg und legenheit und Benefizirung der Natur Selbsten ein Heidelberg, sowde die seichten Stellen bei Diedes-Stand weniger nicht als der andere nach Recht heim, Neckargerach, Neckarsteinach, Neckargemünd und Billigkeit sie gebrauchen möge. Neuerlich und Wieblingen gefunden. Durch Felsenspreng-eingeführte und zur Ungebühr erhobene Zölle und ungen, theilweisen Ankauf der Fisclrvvehre und Geleitegebühren auf dem Rhein und anderen Flüs- Anlage von Zeilenbauten wurde auf Entfernung sen sollen aufgehoben werden.“    dieser Hindernisse hingewirkt.**)

Zur Ausführung kamen:

1. Einengungsbauten bei Diedesheim, Binau, Gerach, Neckarsteinach, am Stiftswehrle, beim

Im Anfang dieses Jahrhunderts wrar die Schiffahrt auf dem Neckar durch mangelhafte Leinpfade und mannigfache Hindernisse in der Wasserstrasse selbst, vor allem durch geringe Fahrtiefe sehr erschwert und sie konnte oft nur während einer kurzen Zeit des Jahres betrieben werden.

*) Von der Flussbaukasse wurde geleistet: 1831/32: 1195 fl., 1832/33: 1444 fl., 1834/35: 4325 fl., 1835/36: 4786 fl.

**) Von 1836 -1841 incl. wurden im ganzen hierfür ver-Infolge der Bestimmung der Wiener Kon- ) wendet 84284 fl.; 1842—1846: 102677 fl.

Spitzacker, unterhalb der Bergheimer Mühle, bei Wieblingen, Ladenburg und Ilvesheim;

Heilbronner Pegel bei 2' über Null = 0,60 m neu, Diedesheimer „ ,, 33,8' unter „ == 0,57 m neu, Hirschhörner ,, ,, 1,9'über ,, = 0,48 m neu;

2.    dass die Längengefälle mehr ausgeglichen werden, theils durch Anlage von zweckmässigen Uferbauten, theils durch Räumungen der Sohle, und dass die stärksten Gefälle wo möglich nicht mehr als 1 : 1000 betragen;

3.    dass bei Anlage neuer Ufer- und Zeilenbauten die Normalbreite der Wasserstrasse so be-

2.    th eil weise Sprengung der Felsen im Schiffsweg oberhalb Heidelberg;

3.    Entfernung der drei Fischwehre bei Neckar-gerach, im Gumpenthal unterhalb Neckargemünd und bei Binau.

stimmt werde, dass bei der durch direkte Messung bestimmten und bekannten kleinsten Wassermenge und dem betreffenden Längengefälle des Flusses die Wassertiefe 0,60 m betrage;

4. dass die Leinpfade 2,5 m über dem Null-

Damit waren von den vielen Schiffahrtshindernissen aber nur die dringendsten beseitigt und die Klagen der Neckarschiffer dauerten fort.

5. dass neue Korrektionsbauten an den ge-

Im einzelnen wurden in solchen Strecken als

a)    auf der badisch-württembergischen Strecke die Regulirung am Mühlbacher Eck und

b)    auf der badisch-hessischen Strecke die Regulirung am Langen Wörth und Beseitigung des

Im Jahr 1843 wurde zwischen den Neckaruferstaaten eine Neckarschiffahrtsordnung vereinbart, worin (Art. 2) die gegenseitige Verbindlichkeit zur Instandhaltung der Leinpfade und der Offenhaltung- der Wasserstrasse festgesetzt wurde, punkt des Heilbronner und des Flirschhorner Pe-Dem zufolge und in der Erkenntniss, dass eine gels, oder 6,24 m unter dem Nullpunkt des Die-systematische Verbesserung nur auf Grund eines desheimer Pegels (= 4,50 m neuer Pegel) liegen einheitlichen Regulirungsplanes erfolgen könne, und eine Kronenbreite von 1,8 bis 2,0 m erhalten; wurde badischerseits im Jahr 1846 die Aufnahme j und Anfertigung eines genauen Neckarplanes an- meinschaftlichen Strecken des Neckars jeweils nur geordnet und in demselben Normallinien festge- nach gegenseitigem Einverständniss der betr. Bausetzt, nach welchen die eine Verbesserung, insbe- behörden ausgeführt werden sollen, sondere Vertiefung der Wasserstrasse, bezweckenden Einschränkungsbauten ausgeführt werden soll- besonders wünschenswerth bezeichnet: ten. Hiernach wurde in der Folge verfahren.

Im Jahr 1856 machte die Grossh. Hessische Regierung den Vorschlag, zur Vermeidung von

Nachtheilen, welche durch einseitige Vornahme

von Bauten am Neckar seitens einer oder der | Fischwehres daselbst, sodann die Regulirung der

anderen Regierung der Neckaruferstaaten innerhalb ihres Gebietes oder auf einer die Grenze bildenden

Schadeckfurth unterhalb Neckarsteinach.

Diesem Uebereinkommen wurde unterm 3. November desselben Jahres die Genehmigung des Grossh. Badischen Handelsministeriums unter dem Vorbehalt und in der Unterstellung ertheilt, dass hierdurch für keinen der Uferstaaten eine Ver-

Flussstrecken, an welchen gleichzeitig zwei Uferstaaten betheiligt sind, einheitliche Normen aufstellen sollte. Der Zusammentritt dieser Kommis

Strecke herbeigeführt werden könnten, einen gemeinschaftlichen Plan über die Regulirung des Neckars aufzustellen. Der Vorschlag wurde angenommen und alsbald eine Kommission ernannt, welche für die technische Behandlung derjenigen Pachtung erwachse, zu bestimmter Zeit mit Kostenaufwand verbundene Arbeiten zur Durchführung der gemeinsam erkannten Grundsätze zu unter-

nehmen. Auch das Grossh. Hessische Ministerium

sion verzögerte sich aber bis zum 1. September 1863. Bei der hierauf vorgenommenen Bereisung wurde übereinstimmend erkannt, dass der Zustand der Schiffahrtsstrasse im allgemeinen befriedigend sei und ein eigentliches Schiffahrtshinderniss zwischen Heilbronn und Mannheim nicht mehr bestehe.

der Wasserstrasse wurde bezeichnet, darauf hinzuwirken :

der Finanzen sprach seine Zustimmung aus. Die vereinbarten Grundsätze sind heute noch seitens der Regierungen der Neckaruferstaaten als massgebend anerkannt.

Als wünschenswerth für die Regulirung

Flösserei und Schiffahrtsbetrieb. Die Flösserei auf dem Neckar ist der Flauptsache nach Langholztransport. Die meist aus Tannen- und Fichtenstämmen zusammengesetzten Flösse werden häufig

1. dass überall die kleinste Tiefe des Fahr- mit Schnittwaaren, zuweilen auch mit Eichenholz, wassers 0,60 m betragen soll, und zwar gemessen als sogenannte Oblast beladen. Früher waren

am:

auch Flösse mit eingehängten Eichenstämmen, so-

genannte „Eichenschollen“, nicht selten; in neuerer Zeit hat die Schollenflösserei fast ganz aufgehört. Die Flösserei auf dem Oberneckar ist seit längerer Zeit in Abnahme begriffen. Ursachen des Rückganges sind die Verbesserung der Holzabfuhrwege in den württembergischen Waldungen und die Vermehrung der Sägwerke, welch’ letztere ihre Waaren in geschnittenem Zustand grösstentheils auf den Eisenbahnen versenden.

Auf dem Unterneckar, d. i. von Heilbronn abwärts dagegen wird die Flösserei noch sehr lebhaft betrieben. In Heilbronn werden seit einer Reihe von Jahren grosse Mengen Stammholz aus bayerischen Waldungen, welche mit den Eisenbahnen ankommen, eingepoltert und gehen als Flösse abwärts nach Mannheim, dem Hauptplatz für den Flossholzhandel vom Neckar. Mitte bis Ende der 1870 er Jahre machte sich im Flösserei-verkehr auf dem Neckar, wie auch anderwärts, eine bedeutende Abnahme bemerklich, mit Beginn des laufenden Jahrzehntes trat eine Zunahme ein und für 1884 ist der grösste Floss verkehr auf dem Neckar bei Mannheim in der Zeit von 1870 bis 1886 mit 160918 Tonnen verzeichnet.

Der Schiffahrtsverkehr auf dem Neckar oberhalb Heilbronn ist nur bis Marbach von einigem Belang; nach Cannstatt hat die Schiffahrt nahezu aufgehört. Unterhalb Heilbronn hat die Schiffahrt in der neueren Zeit an Bedeutung gewonnen. Bis vor wenigen Jahren musste der Transport der Schiffe zu Berg mittelst Pferdezuges vom Leinpfad aus bewerkstelligt werden. Zwar liefen seit 1841 auf dem Neckar zwischen Heilbronn und Heidelberg leichte Dampfschiffe; sie dienten aber nur dem Personenverkehr und der Betrieb konnte nach Eröffnung der Eisenbahn von Heidelberg nach Jagstfeld (1869) nicht mehr aufrecht erhalten werden.

Aber auch die Güterschiffahrt hatte unter der Konkurrenz der Eisenbahnen schwer zu leiden, der Verdienst der Schiffer, der schon vorher ein reichlicher nicht gewesen war, nahm zusehends ab und gegen Mitte der 1870 er Jahre, als auch noch mit der Erbauung der badischen Neckarthalbahn vorgegangen wurde, lagen die Verhältnisse so ungünstig, dass das Ende der Handelsschiffahrt auf dem Neckar nahe bevorzustehen schien. Für den Handel Heilbronns und die dortige Industrie, wie auch für die württembergischen Salinen wäre das Auf hören der Neckarschiffiahrt von besonders empfindlichem Nachtheil gewesen und von dorther geschah denn auch der Schritt, welcher allein eine Wendung zum Besseren bringen konnte.

Im Jahr 1877 ward in Heilbronn eine Gesellschaft für Einführung der Kettenschleppschiffahrt auf dem Neckar von Mannheim bis Heilbronn gegründet. Die Konzession zu dem Unternehmen wurde von Baden noch im gleichen Jahr ertheilt; die württemb. Regierung unterstützte dasselbe durch Gewährung einer Zinsgarantie. Schon 1878 wurde die Kettenschleppschiffahrt auf der 113 km langen Strecke Mannheim - Heilbronn mit vier Dampfern eröffnet. Das Unternehmen hat seither den Schiffszug mit Pferden nahezu vollständig verdrängt und von Jahr zu Jahr an Leistungsfähigkeit und Bedeutung gewonnen; im Jahr 1882 standen fünf Schleppschiffe im Dienst, während z. Zt. deren sieben eingestellt sind. Die gehoffte Wiederbelebung des Verkehrs war alsbald eingetreten und hat die Erwartungen übertroffen.

Ueber die Grösse des Floss- und Güterverkehrs auf dem Neckar bei Mannheim in den Jahren 1870 bis 86 gibt die nachstehende Tabelle*) näheren Aufschluss:

Flossverkehr

Schiffs- bezw. Güterverkehr

Ge-

Jahr

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

00 GO 00

■<!

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

17 Jahre

Anzahl

der Gewicht Flösse

Zu Thal

Zu Berg

sammt-

verkehr

7¹¹

830

613

628

645

501

545

506

559

688

490

734

734

722

604

Durch- 'l schnitt j

Tonnen

34 804

77    476 129 494 124 944 109 778

94 538

80 740

67 974

74    943

75    497

83 679

98 549

78    281 124 997 160 918 128 857 109 794

Tonnen j Tonnen

24    575₍

21    127 26 549' 26 280! 17 134

25    722 24 186

17    889' 69 556 67 657;

69 993 64 009

77 143 104 200

6 808

6    349 72 544 69 543 92 706 64 715 94 777 86 176

Tonnen

66 187 IOI 416 160855 157 i63 130 034 123 888

107    504 87 ¹7 3

110 043

108    053 107 917 240 649 215 481 287 696 289 642 300 777 300 170

1 655 263 701 661 97 368    41 274

537 724 31 631

2 894 648 170 273

*) Entnommen aus den Jahresberichten der Centralkommission für die Rheinschiffahrt bezw. dem statistischen Jahrbuch für das Grossherzogthum Baden.

14

darunter:

141 » 23 „

(Rheinschiffe)

108

25

1 Schiff

Schifferge werb e

Die durch die Einführung- der Kettenschleppschiffahrt geschaffene Verkehrserleichterung kommt übrigens nicht ausschliesslich dem Platz Heilbronn und der mit demselben in Verbindung stehenden Landesgegend zu gut, sondern auch den übrigen Neckaruferorten mit ihrem Verkehrsgebiet.

Für mehrere badische Neckarorte ist es wesentlich der bessere Absatz der Waldprodukte und der in den zahlreichen Steinbrüchen gewonnenen Baumaterialien, was bei der hier nicht sehr ausgedehnten Landwirthschaft für die Thalbewohner überaus wichtig ist. Die am meisten in die Augen fallende wohlthätige Folge der neuen Betriebsweise besteht in der Hebung des Schiffergewerbes, das für die Bewohner einer Anzahl badischer Neckarorte den Haupterwerbszweig bildet. Zur Zeit sind etwa 150 selbständige Neckarschiffer in Baden ansässig und mehrere hundert von Schiffern und Schiffsknechten finden in der Neckarschiffahrt Beschäftigung.*)

Die auf der Strecke zwischen Mannheim und Heilbronn verkehrenden Frachtschiffe hatten früher gewöhnlich 33 m Länge, 4,30 m Breite am Hauptspant und 1,15 m grössten Tiefgang bei 115 Tonnen Tragfähigkeit. Neuerdings wurden infolge der durch die Kettenschleppschiffahrt erheblich rascheren und erleichterten Bergfahrt und der nicht unbedeutenden Verkehrszunahme Frachtschiffe von bis zu 46 m Länge, 5,6 m Breite, 1,40 m g-rösstem Tiefgang und mit 350 Tonnen Tragfähigkeit in ziemlich grosser Zahl gebaut. In diesen Schiffen können bei gleichem Tiefgang grössere Lasten befördert werden, wodurch sich der Verdienst der Schiffer erheblich vermehrt hat. Neckarschiffe befahren meistens auch den Rhein abwärts bis Mainz und von Mannheim aufwärts bis Germersheim. Bisweilen, bei günstigen Wasserständen, verkehren auf dem Neckar auch kleinere Rheinschiffe.

*) Nach den statistischen Erhebungen von 1882 war der Schiffsbestand am Neckar innerhalb Badens folgender:

217 Segelschiffe mit zusammen 28 176 Tonnen Tragfähigkeit, j

43 von 10    bis    50    Tonnen    Tragfähigkeit

>>    250    ,,    ,,

>>    5®®    >>    >>

10 „    500 „ 750

hierunter:

83 Schiffe innerhalb der letzten 10 Jahre erbaut vor 10 bis 20 Jahren erbaut » ²⁰ » 3°

>> 3® >> 4®    >>    >>

Die Zunahme des Verkehrs und der Schiffahrtsbetrieb mit grossen Schleppzügen liess das Bedürfniss nach Ordnung auf der Wasserstrasse empfinden. Zwar waren auf Grund der Ueber-einkunft der Neckaruferstaaten (Neckarschiffahrtsordnung) vom Jahr 1843 zur Regelung des Schif-fahrts- und Flossverkehrs auf dem Neckar in den Jahren 1845 und 1848 Polizeiverordnungen erlassen worden; dieselben erwiesen sich aber für die neuen Verhältnisse als unzureichend.

Im Einverständniss sämmtlicher Neckarufer-staaten wurde daher im Jahr 1884 eine neue Schiffahrts-Polizei- und Flossordnung für den Neckar erlassen.*)

Dieselbe enthält Vorschriften hinsichtlich der Ausweise über Befähigung zum (Schifferpatente), Schiffsuntersuchungen (Atteste), Vorschriften über die Bezeichnung von Schiffen und Flössen, Ausrüstung und Bemannung der letzteren, Bestimmungen betreffs der Fahrt und der Liegeplätze von Schiffen und Flössen, Einstellung und Beschränkungen des Verkehrs bei Nacht und Nebel und bei Hochwasser und bezüglich des Transportes von Explosiv- und Giftstoffen.

Sicherheitshäfen bestehen am badischen Neckar nur in Eberbach und in Mannheim —, hier auch ein grosser gegen Hochfiuthen und Eisgänge geschützter Flosshafen —, Landungsanlag'en von grösserer Ausdehnung in Eberbach und Heidelberg; aber auch an den übrigen Neckaruferorten fehlt fast nirgends der „Lauer“.

Arbeiten seit 1816. Die seit 1816 zum Zweck der Instandhaltung und Verbesserung der Wasserstrasse ausgeführten Arbeiten stellen in ihrer Ge-sammtheit eine sehr bedeutende Leistung dar; sie bestehen in Ausräumungen des Schiffsweges, hauptsächlich Felsensprengungen, in ausgedehnten Zeilenbauten — niedrige Parallelwerke mit Traversen, durch welche das Niederwasserprofil eingeschränkt, also die Wassertiefe vermehrt und auch die Gefälle in den Stromschnellen mehr ausgeglichen wurden**); ferner in einzelnen Regulirungen — bei Eberbach

*) Ges.- u. V.-Bl. No. XIX von 1884, S. 153 u. ff.

**) Die Zeilen bestehen aus einer losen Steinanschüttung von 0,9 m Kronenbreite, anderthalbfacher Böschung nach der Wasserseite und einfacher Böschung auf der Rückseite. Die Höhe der Zeilen reicht bis auf 0,60 m über das niederste Wasser. Im untersten Lauf werden auch Zeilen aus Kiesschüttung mit Steinverkleidung und Senkwurstdeckung hergestellt. Nach erfolgter Kon-solidirung werden die Zeilen über Niederwasser abgestückt, d. h. rauh abgepflastert. Die Krone erhält ein abgerundetes Profil.

194 558 M.

50458 „

41 241 „

392 661 M. 19 ⁶33 „

41 250 „

40416 „

zusammen 327 497 M.,

•    146 552 „

565 741 M.

49 o67 »

93 587 » 41 461 „

749 856 M. 474 050 »

im Ganzen

Im Jahresdurchschnitt .    .

und gemeinschaftlich mit Württemberg am sogenannten Mühlbacher Eck — und endlich in Herstellung der Leinpfade. Auch die Verlegung der Neckarmündung unterhalb Mannheim ist, veranlasst durch die Rheinkorrektion, vorwiegend im Verkehrsinteresse — Herstellung eines Flosshafens und eines offenen Flusshafens. für Kohlen- und Schnittwaaren- auch Erdöl-Verladung von und nach dem Rhein — durchgeführt worden.

In dem Zeitraum von 1831 bis 1841 wurden für Instandsetzung und Verbesserung der Wasserstrasse verausgabt 96 034 fl. oder 164629,71 M. Von 1842 bis 1861 betrugen die Ausgaben:

1.    für Unterhaltung der Wasserstrasse

und der Leinpfade......

2.    Beseitigung von Schiftahrtshinder-

nissen...........

3.    für Leinpfadherstellungen ....    106 404 „

4.    für Herstellung von Hochwasser- und Eisgangschäden

zusammen

oder durchschnittlich jährlich .    .    .

Von 1862 an wurde mit erheblicheren Aufwendungen vorgegangen, zumal nach der Ueber-einkunft von 1863 behufs Durchführung des damals gesteckten Zieles, dass die kleinste Tiefe des Fahrwassers bei niedrigstem Wasserstand (33,8' alt — 0,60 m Diedesheimer Pegel) überall mindestens 0,60 m betragen solle.

Von 1862 bis 1886 sind für Instandhaltung und Verbesserung der Wasserstrasse des Neckars verwendet werden:

a. Unterhaltung:

1.    Instandhaltung der Zeilenanlagen .    112665 M.

2.    Räumung des Schiffsweges . . . 133 166 „

3.    Unterhaltung der Leinpfade . . .

4.    Allgemeine Kosten, Schiffe, Geschirr, Verbaakungen etc..... d. i. jährlich durchschnittlich 13099 M.,

hierzu:

5. Wiederherstellung von Hochwasseroder Eisgangsbeschädigungen .

Summe a. 474 050 M. b. Verbesserung der Wasserstrasse:

1. Neue Zeilenanlagen und Verbesserung vorhandener, einschliesslich Traversen etc. und Abstücken der Zeilen

Uebertrag 565 741 M.

Uebertrag 565 741 M.

2.    Beseitigung von Hindernissen aus dem Schiffsweg

3.    Neuanlagen von Leinpfaden und Verbesserungen solcher......

4.    für Nebenanlagen.......

Summe b. Hierzu: Summe a.

1 223 906 M. 48 956 M.

Mit den verwendeten Mitteln wurden 11,6 km neue Zeilenbauten her gestellt, ein grosser Theil der vorhandenen Zeilen ist verstärkt worden, ferner 17,6 km Leinpfadregulirungen ausg'eführt und bei Lleidelberg umfangreiche Felsensprengungen vorgenommen.

Weitere Verbesserungen. — Das im Jahr 1863 vorgesteckte Ziel ist noch nicht vollständig erreicht worden. Zwar ist es gelungen, in ausgedehnten Strecken die vereinbarte Fahrtiefe zu erstellen; an einzelnen Stellen aber fehlt sie noch und es müssen beim Eintreten niedriger Wasserstände jeweils da und dort eiligst Räumungsarbeiten vorgenommen werden, um die Schiffahrt überhaupt noch offen zu halten, was ohne empfindliche Störungen des Verkehrs nicht abgeht und jedesmal grosse Kosten verursacht. Auch ist klar, dass der Schiffahrt erst dann das volle Mass des Nutzens von den in ihrem Interesse seit vielen Jahren mit beträchtlichem Aufwand ausgeführten Arbeiten zukommen wird, wenn die normale Fahrtiefe zwischen Mannheim und Heilbronn überall und dauernd vorhanden ist. Der seit 1878 eingetretene Aufschwung des Wasser-strassenverkehrs lässt die Annahme gerechtfertigt erscheinen, dass die Neckarschiffahrt, ungeachtet der in gleicher Richtung ziehenden Eisenbahnen, ihre Bedeutung auch ferner behaupten wird. Das Gedeihen der Schiffahrt setzt aber nothwendiger-weise die gute Beschaffenheit der Wasserstrasse voraus; jedes Hinderniss, welches eine Beschränkung der zulässigen Tauchtiefe der Schiffe bedingt, ist eine empfindliche Schädigung, wie anderseits jede Vergrösserung der Fahrwassertiefe in den z. Zt. für die Ladung der Schiffe massgebenden Untiefen einen namhaften Gewinn für die Leistungsfähigkeit der Schiffahrt und für die von ihr abhängigen Gewerbe bedeutet. Es ist daher wohl gerechtfertigt, der Wasserstrasse des Neckars auch für die Hinkunft die grösste Sorgfalt angedeihen zu lassen.

io8

Mit Rücksicht auf die hydrographischen Verhältnisse wie auch auf die Benützung der Wasser- Mannheim. Strasse ergeben sich folgende Abtheilungen:

I. Von der badischen Landesgrenze gegenüber Offenau bis Eberbach.

II. Von Eberbach bis Heidelberg.

III. Von Heidelberg bis zur Neckarbrücke bei

IV. Von der Neckarbrücke bei Mannheim bis

zum Rhein.

Die Längen dieser Flussabtheilungen sind:

Hoheitsgebiete

Abtheilung I km 100,350

Abtlieilung II km 58,700

Abtheilung III km 26,000

bis

bis

bis

Abtheilung IV*) km 3,240

bis

58,700

26,000

3>²4°

0,000

km

km

km

km

9.360

32,290

10,070

16,330

6,300

22,760

3.240

zusammen

41,650

32,700

22,760

3,240

Der Zustand des Schiffsweges in den Fluss- j der Fahrwassertiefe und Ausgleichung schroffer abtheilungen I und II ist im allgemeinen zufrieden- Gefällswechsel angelegt werden mussten, liegen stellend. Die Fahrtiefe von 0,60 m ist beim niedrig- die Stromverhältnisse in der Abtheilung III auf sten Wasserstande im Schiffswege grösstentheils der Strecke vom Austritt des Neckars aus dem vorhanden. Nur an einigen wenigen Stellen sind Cfebirg bis zum Rhein derart, dass der Anfor-noch ergänzende Zeilenanlagen und an einer Stelle, derung eines bleibend genügend tiefen Schiffsweges oberhalb Heidelberg, ist noch eine Regulirung nur durch eine zusammenhängende Einschränkung des Schiffsweges angezeigt. Sonst handelt es sich der Fahrrinne zu genügen ist.

Bis jetzt sind solche Regulirungen von grös-weg und um die Verstärkung und Erhöhung, sowie serer Ausdehnung nur in zwei Strecken bei Wieb-um Abpflasterung (Abstücken) der vorhandenen lingen und zwischen Feudenheim und Mannheim

ausgeführt worden. In der letztgenannten Strecke Letzteres soll namentlich auch im Interesse ist der Erfolg ein vollständiger; doch müssen die der Minderung des Unterhaltungsaufwandes ge- Zeilenbauten wegen der Sicherheit ihres Bestandes schehen, denn die nur lose angeschütteten Zeilen sowohl, als auch zur Verhütung von Geschiebsab-werden leicht bei Hochwasser, mehr noch bei Eis- lagerungen noch verstärkt und erhöht werden, gang abgeschoben und durchbrochen, ja schon der durch die Schleppzüge und die zu Thal fahrenden ' auch entsprochen; die Erfahrung hat jedoch ge-Kettendampfer verursachte Wellenschlag genügt, j zeigt, dass ihre Fortsetzung flussabwärts durchaus um die obenauf liegenden Steine zum Abrollen zu ¹ nothwendig ist, wenn nicht nunmehr hier Störungen bringen. Die noch erforderlichen Räumungs- der Schiffahrt durch Kiesablagerungen eintreten arbeiten betreffen allein die Beseitigung von alten und kostspielige Räumungsarbeiten immerfort Bauresten und von Felsen und Felsblöcken, da die wieder nöthig werden sollen. Ganz mangelhaft Wegräuinung von Geschiebsablagerungen, von ist der Zustand des Schiffsweges noch zunächst Schuttkegeln an den Mündungen der Seitenbäche, unterhalb Heidelberg, bei der Bergheimer Mühle, weil diese Hindernisse von Zeit zu Zeit wieder- und in zweiter Reihe der Verbesserung bedürftig kehren, als gewöhnliche Unterhaltungsarbeiten be- die Strecke bei Ladenburg. Endlich werden auch

die Zwischenstrecken noch durch Zeilenanlagen Während im Gebirg auf grosse Strecken — angemessen zu verbauen sein, um den Schiffsweg in den Woogen — das natürliche Flussbett vollständig genügende Fahrtiefe bietet und sich diese Tiefe ohne künstliches Zuthun auch erhält und nur in den Fürthen Einengungsbauten zur Vermehrung 1 etats unterhalten.

um

einige grössere. Räumungsarbeiten im Schiffs-

Zeilen.

trachtet werden müssen.

Die Wieblinger Regulirung hat dem Zweck

*) Die Wasserstrasse in der Abtheilung IV gehört zum | Mannheimer Hafengebiet, nur das rechtsseitige Ufer von der Floss-schleuse abwärts bis zum Rhein wird aus Mitteln des Neckarbau-

io9

zwischen Heidelberg und Mannheim so gut her- Arbeitslöhne, dann aber auch darauf zurückzuführen zustellen und erhalten zu können, wie dies im Ge- ist, dass der Betrieb der Dampfschleppschiffahrt birg in der Hauptsache schon gelungen ist.    eine erhöhte Fürsorge für die Wasserstrasse erfor-

In Berücksichtigung der vorstehend erläuterten dert und gerechtfertigt erscheinen lässt und dass Verhältnisse und in der Voraussetzung, dass in der hier darauf Bedacht genommen ist, die Bauten Folge Anforderungen an den Zustand der Wasser- | überall so herzustellen, dass sie Hochwasser und Strasse des Neckars, die über das 1863 vereinbarte Eisgang möglichst aushalten können und mit dem Mass hinausgehen, nicht gestellt werden, ist der thunlichst geringen Kostenaufwand künftighin im

Stand zu halten sind.

vom 1. Januar 1887 ab noch erforderliche einmalige Aufwand für die vollständige Instandsetzung der

Bei der Instandhaltung der Wasserstrasse kom-

Wasserstrasse unter Zugrundlegung der derma- men hauptsächlich in Betracht: ligen Material- und Arbeitspreise ermittelt worden wie folgt:

1.    für Verbesserung

und Abpflasterung der vorhandenen Zeilenbauten......

2.    Neue Zeilenanlagen ....

3.    Beseitigung von Hindernissen

dem Schiffsweg.....

Verstärkung, Erhöhung

100 060 M. 265 540 „

aus

34 400 „

im ganzen 400 000 M. In der Denkschrift von 1863 ist — abgesehen von der durch die Ausführung der Neckarkorrektion bei Mannheim*) in Wegfall gekommenen Fortsetzung des Flusslaufes durch den Friesenheimer Altrhein — für die weitere Verbesserung der Wasserstrasse als noch erforderlich bezeichnet für:

Zeilenbauten 440 000 fl.

Leinpfade .    65 400 ,,

Räumung des Flussbettes 23 000 ,,

zusammen 528 400 fl. d. i. 905 829 M.

In dem Zeitraum von 1862 bis 1886 sind, wie oben angegeben, verwendet worden 749856 „

es blieben sohin noch zu verwenden rund ....

sohin weniger als die oben entzifferte

Summe um..........

Davon sind aber die für Erhöhung und Verstärkung der bestehenden Zeilenbauten erforderlichen......

abzurechnen, weil solche ergänzende Arbeiten früher als zur Unterhaltung gehörig behandelt worden sind. Es bleibt dann noch ein Mehraufwand von 143 960 M., der theils auf die seit 1862 wesentlich erhöhten

155 980 „

244 020 M.

100 060 ,,

*) Diese Korrektion ist 1866 bis 1872 aus Eisenbahnbaufonds mit einem Aufwand von 1 800 000 M. ausgeführt worden. 1

1.    die Oftenhaltung des Schiffsweges,

2.    die Unterhaltung der Schiffahrtszeilen,

3.    die Unterhaltung des Leinpfades.

Der Umfang der Unterhaltungsarbeiten ist schwer im voraus zu bemessen, weil die Beschädigung der Zeilen und Traversen, sowie die Verunreinigungen und Verschüttungen im Fahrwasser durch lose Steine und Kiesablagerungen hauptsächlich durch die Flochwasser und Eisgänge, und das Bedürfniss an Räumungsarbeiten nach Mass und Dauer durch das Eintreten und die Dauer der niedrigen Beharrungswasserstände bedingt sind.

Der Kostenaufwand lässt sich also nur schätzungs-und durchschnittsweise angeben. Man war indes in den letzten Jahren bemüht, hierin Anhaltspunkte zu gewinnen. Hiernach ist der bei dem gegenwärtigen Zustande für Instandhaltung der Wasserstrasse des Neckars durchschnittlich im Jahr erforderliche Aufwand, einschliesslich der Wiederherstellung der durch den gewöhnlichen Eisabgang und durch gewöhnliche Anschwellungen des Flusses entstehenden Beschädigungen, aber ohne Berücksichtigung' von Zerstörungen durch ausserordentliche Eisgänge, und Hochwasser, sowie der bei ungewöhnlich niedrigem Wasserstande nöthig werdenden Arbeiten zur Offenhaltung des Schiffsweges, berechnet worden:

1.    für Instandhaltung der Zeilenanlagen zu..........

2.    für Räumung des Schiffweges nach

dem Eisabgang und bei niedrigen Wasserständen zu.......

3.    für die nöthigste Instandhaltung der

Leinpfade genügen, nachdem seit Eröffnung des Ketten schiffahrtsbe-triebes der Leinpfad nur noch wenig, hauptsächlich nur in der Strecke Mannheim-Eberbach vom Kleinverkehr benützt wird..... .

5 610 M.

7 000 „

760 „

Uebertrag 13 370 M.

I IO

Ueb ertrag

4. für Verbaakung des Fahrwassers, Unterhaltung der Pegel und Festmarken, Instandhaltung von Schiffen und Geschirr, Untersuchung des Fahrwassers, hydrometrische und hydrographische Arbeiten u. dgl. m. .    .

13 370 M. durch die Rheinebene und die Rheinniederung-, der in diesem weiten Deltagebiet wiederholt, und wie es scheint nicht ohne künstliches Zuthun, die Richtung geändert hat, ist der Fluss durch Uferangriff und Ueberschwemmungen der Umgebung gefährlich gewesen und hier sind denn auch in früherer Zeit schon Schutzmassregeln ergriffen worden.*) Ueber ihren Umfang und die Art ihrer Ausführung ist uns Sicheres nicht bekannt bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, um welche Zeit Kurfürst Karl Theodor zwischen Feudenheim und Mannheim eine Geradelegung des Flusses zum Schutz von Neckarau und Mannheim mittels Herstellung zweier Durchstiche ausführen liess.

Als der Neckar in den Flussbau verband aufgenommen ward, lag kein Anlass vor, seinen Lauf durch Flusskorrektionen umzugestalten, und nur an wenigen Stellen kamen Massregeln in Frage, die eine Verbesserung der Abflussverhältnisse bezweckten.

Die Arbeiten, welche im Interesse des Ufer-und Landschutzes am Neckar im gegenwärtigen Jahrhundert als Bedürfniss erschienen, bestunden daher meistens in Uferdeckungen durch Steinablage und Pflasterungen und — zum Schutz von Ortschaften — auch in Herstellung von Ufermauern zur Abhaltung der Hochwasserströmung und der Eismassen, sowie im Lauf von Ladenburg-Neckarhausen abwärts bis Mannheim in der Errichtung von Schutzdämmen.

Der von 1816 bis 1842 hiefür gemachte Aufwand ist nicht genau bekannt.

Vom Jahr 1842 bis einschl. 1861 betrug der Aufwand aus der Staatskasse ausschliesslich der Aufsichtskosten:

1. für gewöhnliche Unterhaltung .    .    174655 M.

Neubauten .    .    .    499 011    ,,

1 630 „

im ganzen 15 000 M.

Mit der weiteren Verbesserung der Wasserstrasse wird die Ausdehnung der zu unterhaltenden Zeilenanlagen zwar namhaft vergrössert; dagegen wird, wenn die Zeilen überall in gehöriger Stärke angelegt und — soweit dem Stromanfall und Eisandrang besonders ausgesetzt die Unterhaltung an sich billiger werden. Die ge-sammte Länge der Parallelzeilen wird nach erfolgtem Ausbau der Wasserstrasse rund 90 km betragen und einschliesslich der dazu gehörigen Traversen für die gewöhnliche Instandhaltung der Betrag von 60 M pro km voraussichtlich genügen; somit alsdann erforderlich werden:

für 90 km ä 60 M........

in der verbesserten Wasserstrasse werden die Räumungsarbeiten ebenfalls mit der Zeit geringer ausfallen und wird anstatt des jetzigen Aufwandes von 7 000 M. voraussichtlich genügen .    .    3 200 M.

die Unterhaltung des Leinpfades wird sich später auf die Abtheilung II und III beschränken und jährlich höchstens

noch kosten..........

auch die allgemeinen Kosten werden sich vermindern und wäre hierfür zu rechnen...........

abgestückt sind,

5 400 M.

600 M.

800 IM.

im ganzen mag also der jährliche Unterhaltungsaufwand nach vollständigem Ausbau der Wasserstrasse noch betragen .    .    .

somit ein Drittel weniger als gegenwärtig.

.    . 10000M.,

Ufer- und Landschutz.

Das Bedürfniss nach Ufer- und Landschutz ist am Neckar nicht in gleichem Mass vorhanden, wie an den Zuflüssen des Oberrheines aus dem .Schwarzwald. Was den Charakter der Schwarzwaldzuflüsse, soweit sie sich im Flussbauverband befinden, hauptsächlich bestimmt, die Beweglichkeit der Sohle und der natürlichen Ufer, ist am Neckar nur in geringerem Mass und nur in einzelnen Strecken vorhanden. Nur in seinem unteren Lauf

2.

zusammen .    673 666 M.

33 683 „

im Durchschnitt jährlich Vom Jahr 1862 bis mit 1886 sind für die Zwecke des Uferschutzes ausgegeben worden:

*) So wird die Erzählung bei Ammian Marcellin von einem durch Kaiser Valentinians Soldaten zum Schutz einer vom Neckar bedrohten Befestigung von vielen dahin aufgefasst, dass der Lauf des Flusses, der bis dahin der Bergstrasse entlang gezogen und erst bei Trebur neben dem Main in den Rhein gemündet haben soll, in andere Richtung abgelenkt worden sei, nach den Einen von Ladenburg gegen Altrip, nach Anderen gegen die heutige Mündungsstelle. Dass der Neckar ehedem bei Altrip gemündet hat, ist ganz unzweifelhaft. Abraham Sauer sagt in einer auf Tradition beruhenden Aufzeichnung vom Schluss des 16. Jahrhunderts, dass Ruprecht von der Pfalz anfangs des XV. Jahrhunderts den Neckar nach Mannheim geleitet habe.

I. Gewöhnliche Unterhaltung.

1.    Für Uferbauten .    .    .

2.    „ Dämme ....

3.    Allgemeine Kosten, Bau

geschirr, Pegel, Schiffe,

Geräthe, Magazine

O Ca

13085 „

120 840 M.

durchschnittl. jährlich . 4. Für Flochwasser und Eis-gangschaden .    .    .    .

durchschnittl. jährlich

96 17 1 „

Summe I. .    217 011 M.

oder durchschnittl. jährlich

II. Verbesserung des Ufer- und Damm schütz es.

1. Neue Uferbauten .

,, Dammbauten .

Summe II. .    275 253 M.

durchschnittl. jährlich .

Gesammtaufwandfürl.u. II. 492 264 M.

2.

168 602 M. 106651 „

4 833 M.

3847 »

8 680 M.

Die noch erforderlichen Arbeiten für Uferschutz bestehen in der Abtheilung I in Fortsetzung der Abböschung der Bruchufer, soweit solches noch nicht geschehen und wofür nach seitheriger Uebung nur ein Beitrag behufs Erleichterung der Durchführung vorzusehen sein wird, da die Arbeit im wesentlichen von den Besitzern der Ufergrundstücke auf ihrem Eigenthum selbst vollzogen wird. Bei Hassmersheim ist noch ein grösseres Uferdeckwerk erforderlich.

Desgleichen in der Abtheilung II entlang der Gemarkung Dilsberg.

In der Abtheilung III ist es die grosse Flusskrümme unterhalb Ladenburg, in welcher die Ufer zur Zeit noch nicht so geschützt sind, wie es einerseits mit Rücksicht auf die Wirkung der Eisgänge, andererseits auf das werthvolle Gelände und die gefährliche Lage der Ortschaften, Strassen und Dämme angezeigt erscheint.

11 010 M.

Als Kostenaufwand für die Vervollständigung des Uferschutzes am Neckar hat sich aus Einzeln

19 690 M. berechnungen und unter Zugrundelegung In der Denkschrift über den Binnenflussbau der dermaligen Material- und Arbeitspreise von 1863 waren, abgesehen von dem jährlichen auf den Stand vom 1. Januar 1886 die Summe Unterhaltungsaufwand, die Kosten für Vollendung ¹ von 28 000 M. ergeben, deren Verwendung auf eine

Reihe von Jahren vertheilt werden kann.

durchschnittlich jährlich

der Uferschutzarbeiten berechnet zu:

a.    für Uferschutzarbeiten und die Kor

rektion am Mühlbacher Eck .    .    47 000 fl.

b.    ,, Eindämmungen im unteren Lauf

von Ilvesheim abwärts

Die gewöhnliche Unterhaltnng der Ufer und Dämme kann nach den Erfahrungen, die seit Inkrafttreten des Wassergesetzes von 1876, seit welcher 155 000 fl. Zeit erst zwischen der Instandhaltung der Wasserstrasse und jener der Ufer scharf unterschieden

.    .    108 000 ,,

zusammen

oder 265 714 M.

Dieser Summe steht die oben unter II. ange- worden ist, sich ergeben haben, mit der Jahres-führte Verwendung mit 275 253 M. gegenüber, summe von 3000 M. bestritten werden.

An Flussbausteuern und Dammbaubei-

Die Annahmen von 1863 waren also im Allgemeinen zutreffend, da die vorgesehenen Arbeiten j trägen haben die Neckargemeinden in dem Zeit-durchweg hergestellt worden sind. Der gegen- raum von 1842 bis einschliesslich 1876 im Ganzen wärtige Zustand ist denn auch derart, dass nur ; 650 272 M. bezahlt, also annähernd s/₉ des in dieser

Zeit für den Ufer- und Landschutz gemachten Auf-In der Abtheilung I sind die Bruchufer unter wandes. Künftig haben die zu dem Flussbauaufwand Mitwirkung der Ufereigenthümer grossentheils am Neckar beitragspflichtigen Gemeinden, zu denen gegen die vorliegenden Schiffahrtszeilen flach ab- seit Inkrafttreten des Wassergesetzes von 1876 geböscht. Dadurch hat sich die Ertragsfähigkeit nun auch die Stadt Mannheim, die nach dem Edikt der Ufergrundstücke namhaft erhöht und der Auf- von 1816 für den Neckar nicht steuerpflichtig war, wand für Unterhaltung der Ufer selbst vermindert, gerechnet wird,

In den Abtheilungen II und III sind die Ufer- Kosten für die noch ausstehenden Verbesserungen

3000 bis 4000 M. im Jahr betragenden Flussbau-

noch sehr wenig zu thun bleibt.

nur

¹j₅ des einschliesslich der

befestigungen fast durchgehends genügend.

Die in der Abtheilung IV hier allein in Be- aufwandes, also im Ganzen jährlich nur 600 bis tracht kommende Uferstrecke rechts zwischen der 800 M. beizutragen. Das Wassergesetz von 1876 Flosshafenschleuse und dem Rhein ist vollständig hat also hier den Gemeinden eine ganz namhafte

Erleichterung gebracht.

ausgebaut.

Nutzen. Wenn er sich auch ziffermässig nicht nachweisen lässt, der Nutzen, welcher den Neckaranwohnern durch die staatliche Obsorge für die Wasserstrasse dieses Flusses und für den Uferschutz zu Theil geworden, ist sehr bedeutend. Von erheblichem Landgewinn kann allerdings hier keine Rede sein, denn die Stromverhältnisse des Neckars sind, ungeachtet seiner zeitweise erheblichen Schlammführung, der Verlandung nicht günstig. Doch war diese hier ja auch nicht Zweck der flussbaulichen Massnahmen. Der grossentheils nur schmale Ufersaum im Hügelland und im Gebirg ist aber sehr werthvoll, desshalb auch der Schutz, der ihm geworden ist. Am Unterlauf des Flusses aber ist der Hochwasser- und Eisgefahr, welche die Ortschaften und weit ausgedehnte Flächen ausnehmend ertragsfähigen Landes vordem häufig bedrohte, wirksam begegnet.

Nicht hoch genug anzuschlagen ist der Nutzen der Verbesserung der Wasserstrasse und ihrer ständigen guten Erhaltung. Was oben hinsichtlich der Vortheile, in deren Genuss auch die badischen Neckaranwohner durch die Einführung der Kettenschleppschiffahrt gelangt sind, bemerkt ist, das gilt noch viel mehr von der Verbesserung der

Wasserstrasse selbst. Denn auf dem Neckar in seinem natürlichen Zustand könnte eine den heutigen Verkehrsansprüchen auch nur einigermassen genügende Schiffahrt schlechterdings nicht ausgeübt werden. Wenn sich die Neckarschiffahrt lebensfähig erhalten und an Bedeutung nicht wenig zugenommen hat, so ist dies in erster Reihe der Verbesserung der Wasserstrasse zu danken, und hierin liegt die volle Rechtfertigung für die hierfür aufgewendeten Gelder; — sind ja doch die badischen Neckaranwohner grossentheils in ihrem g'an-zen wirthschaftlichen Gedeihen unmittelbar oder mittelbar auf die Schiffahrt angewiesen. Und wenn die Vortheile in sehr erheblichem, vielleicht in noch grösserem Mass auch den Neckaranwohnern im benachbarten Königreich Württemberg, insbesondere dem Handel und der Industrie von Heilbronn, zu gut kommen, so kann dies die Befriedigung über die erreichten Erfolge nur erhöhen, und wäre es nur in der Erwägung, dass das Gedeihen Heilbronns und der Neckarsalinen in günstigster Weise auf den Schiffahrtsbetrieb und damit auf die Erwerbsverhältnisse der badischen Neckarthalbewohner zurückwirkt.

Die Enz mit der Nagold und der Würm.

Hydrographische Verhältnisse.

Der Flusslauf. -— Die Quellgebiete der Enz und der Nagold liegen auf der Llöhe des Schwarzwaldes nördlich von Freudenstadt und östlich des Höhenzuges über den Hilpertsberg, Schrammberg, Hohloh nach dem Dobel. Die Würm kommt von der Nordseite des Schönbuch. Die Enz setzt sich zusammen aus der Grossen Enz (806 m ü. d. M.) und der Kleinen Enz, welche sich nach nahezu parallelem Lauf bei Kalmbach vereinigen. Der Lauf des Flusses hält nördliche Richtung ein bis nahe Neuenbürg, biegt dann nach Nordosten um, betritt auf Gemarkung Büchenbronn (308 m ü. d. M.) badisches Gebiet, berührt Pforzheim (247 m ü. d. M.), verlässt das badische Gebiet unterhalb Niefern (233 m ü. d. M.) und fliesst in der gleichen Richtung weiter bis Mühlacker (219 m ü. d. M.). Nunmehr zieht der Fluss in vielfach gewundenem Lauf östlich bis Bietigheim und von hier wieder nördlich bis zur Einmündung in den Neckar bei Besigheim (171m ü. d. M.).

Die Nagold fliesst von ihrem Ursprung bei Urnagold (803 m ü. d. M.) anfangs in südöstlicher, dann nordöstlicher und östlicher Richtung an Altensteig vorbei, dann wieder südöstlich bis Nagold (394 m ü. d. M.), wendet sich nördlich bis Pforzheim, wo sie in die Enz mündet (247 m ü. d. M.); 1350 m oberhalb hat sie die Würm aufgenommen, deren Lauf vom Ursprung (493 m ü. d. M.) bis zur Mündung bei vielfachen Windungen im wesentlichen nordwestlich gerichtet ist.

Die Enz ist flossbar von der Schwellstube am Poppelsee abwärts, von ihren Zuflüssen die Nagold vom sogenannten Hafengrund abwärts und die Eyach. Flossbare Nebenflüsse der Nagold sind die Zinsbach und die Würm.

Die Länge des Laufes der Enz beträgt vom

Ursprung bis zum Eintritt in badisches Gebiet .............

; in badischem Gebiet.......

längs der Grenze zwischen Baden und Württemberg unterhalb Niefern . und von der unteren Landesgrenze bis

zur Mündung in den Neckar .    .    .    47,31    ,,

zusammen .    107,47 km.

Der Lauf der Nagold vom Ursprung bis zur Mündung hat eine Länge von hiervon bilden im untersten Lauf zuerst die Grenze zwischen Baden und Würt-

41,08 km,

¹7»I5 .»

i.93 »

.    . 94,48 km,

temberg...........

vollständig innerhalb badischen Gebietes liegen.....

Der Lauf der Würm

0,31 „

.    .    .    11,85 »

hat eine Länge .    .    .    56,3 km,

wovon 19,63 km ganz auf badisches Gebiet entfallen.

von

Das Flussgebiet der Enz umfasst 2222,91 qkm, hieran sind betheiligt: die Nagold mit die Würm ,,

726,369 „

4W050    „

zusammen 1145,419 qkm.

Auf das Grossherzogthum Baden entfallen vom Gesammtniederschlagsgebiet 212,49 qkm.

Dielinksseitige Wasserscheide des Enzgebie-tes fällt mit der Wasserscheide des Neckars gegen den Rhein zusammen; rechts grenzt es an die Gebiete anderer Neckarzuflüsse.

Die Quellgebiete der Enz und Nagold liegen ganz im Buntsandstein, dasjenige der Würm im Keuper. Von Gompelscheuer, dem Vereinigungspunkt der drei Hauptquellen, bis nach Kalmbach hat die Enz den Buntsandstein durchnagt und fliesst im Granit. Von Kalmbach bis Pforzheim steht überall der Buntsandstein an. Bei Pforzheim tritt

die Enz aus dem Schwarzwald heraus, fliesst bis teren Landesgrenze von erheblicher Ausdehnung Enzberg auf der Grenze des Buntsandsteines und — in den Gemarkungen Büchenbronn, Brötzingen» Muschelkalkes und tritt hier ganz in das Gebiet des Pforzheim, Eutingen und Niefern. Die Breite be-letzteren ein, in welchem sie bis zur Mündung ver- trägt So bis 200 m. Künstliche Einschränkungen bleibt. Die Nagold fliesst mit Ausnahme einer kurzen des Ueberschwemmungsgebietes bestehen nur zum Strecke oberhalb Nagold, wo sie den aufgelagerten Theil innerhalb der Stadt Pforzheim.

Das Gefäll der Enz beträgt:

Muschelkalk betritt, ganz im Buntsandstein. Die Würm fliesst zwischen Ehningen und Weil d.

vom Ursprung bis zum Eintritt in badisches Gebiet

498 m,

von da bis zur Einmündung der

Stadt über eine Muschelkalkebene, schneidet dann in den Buntsandstein ein, in dem sie sich bis zur Mündung weiterbewegt.

Nagold...........

und von hier bis zur unteren Landes-

61 m

grenze ...........

also innerhalb badischen Gebietes .

von der Landesgrenze bis zur Mündung

Vom Gesammtgebiet der Enz mit Nagold und Würm kann etwa der vierte Theil als undurchlässig, etwas über die Hälfte als mittel- und ein Sechstel als sehr durchlässig bezeichnet werden.

zusammen 635 m Hiervon sind innerhalb Badens 25 m für gewerbliche Zwecke nutzbar gemacht.

Die mittleren relativen Gefälle sind: vom Ursprung bis zum Eintritt in badisches Ge-

1: 82,

biet

von da bis zur Nagoldmündung .    .    .    .    1: 130,

von da bis zum Austritt aus badischem Gebiet 1 : 795, von der Landesgrenze bis zur Mündung .    1 : 763,

Das mittlere relative Gefäll vom Ursprung bis zur Mündung ist .    .    .

Die Anbauverhältnisse sind im allgemeinen günstig: viel Wald, fast überall auf den Gehängen, in den Thälern Wiesen, auf den Hochflächen, namentlich im Würmgebiet, Ackerfeld. Das obere Enzthal ist im allgemeinen eng; beim Eintritt in badisches Gebiet erweitert es sich erheblich bis gegen Mühlacker und wird nun wieder abwechselnd enger und weiter bis zum Neckarthal.

Das Flussbett ist im oberen Lauf vielfach in Felsen eingeschnitten; innerhalb badischen Gebietes ist es längs der Büchenbronner und Brötzinger Berghalde mehrfach von Felsbänken durchsetzt. In der

1 :169.

Das Gefäll der Nagold beträgt vom Ur-

sprung bis zur badischen Grenze .    .    .

von da bis zur Mündung.....

Thalerweiterung bei und unterhalb Pforzheim ist der Fluss in das Alluvium eingebettet.

zusammen 556 m. Hiervon sind innerhalb badischen Gebietes 11 m

Das Nagoldthal ist durchgehends schmal; die Thalwände sind vielfach steil und von felsiger Beschaffenheit; ihrem Fuss liegen hier und dort Geröllhalden vor, in welche das Bett eingeschnitten ist. Die Ufer sind meist steil; das Flussbett ist für Triebwerke benützt.

Aehn-

Die mittleren relativen Gefälle sind: vom Ursprung bis zur badischen Grenze von da bis zur Mündung . vom Ursprung bis zur Mündung .    .

grossentheils von Felsbänken durchsetzt, lieh sind die Verhältnisse am Lauf der Würm.

1 : 170.

Das Gefäll der Würm beträgt vom Ursprung

bis zur badischen Grenze

122 m,

116 „

Die mittleren Flussbreiten der Enz innerhalb badischen Gebietes betragen 20 bis 30 m, diejenigen der Nagold 15 bis 20 m und der Würm 10 bis 15 m.

Die Geschiebeführung in der Enz mit den von da bis zur Mündung Hauptzuflüssen Nagold und Würm ist nur bei    zusammen .    238 m.

Hochwasser von Bedeutung. Bei heftigen Regen-    Die mittleren relativen Gefälle sind:

güssen werden die von den kahlen Felswänden vom Ursprung bis zur badischen Grenze

und steilen Gehängen abgewitterten Gesteinstrüm-, von da bis zur Mündung.....

mer den Flussläufen zugeführt. Die Geschiebe be- Vom Ursprung bis zur Mündung .    .

Die Niederschlagsverhältnisse des Enzgebietes zeigen ziemliche Verschiedenheit. Die Quellgebiete Das natürliche Ueberschwemmungsgebiet in- der Enz und Nagold weisen jährliche Niederschlagshöhen von 1400 mm auf. Im Einthal bis- Pforz-

stehen aus Buntsandstein, Kalkstein, wenig Granit und Keuper. Der Sand ist von quarziger Be-

schaffenheit.

nerhalb badischen Gebietes ist nur in der Thalerweiterung von oberhalb Pforzheim bis zur un- , heim und im oberen Nagoldthal nehmen die jähr-

liehen Niederschlagshöhen ab bis zu 1 200 mm, im Nagold- und Würmgebiet vermindern sie sich bis auf 800 mm und im Enzgebiet unterhalb Pforzheim sinken sie von 1 200 mm bis auf 600 mm herab. Im allgemeinen ergibt sich also eine Abnahme der jährlichen Niederschlagshöhe von West nach Ost.

Die geringsten Niederschlagshöhen treffen in dem zum Ostabhang des Schwarzwaldes gehörigeh kleineren Theil des Gebietes auf die Monate August und September und in den Monat Januar, im grösseren Theil des Gebietes aber auf die Monate Januar und Februar. Die grössten Niederschlagshöhen finden im erstgenannten Theil des Gebietes im Herbst und Winter (Oktober bis mit Dezember), im letztbezeichneten Gebietstheil dagegen in den Monaten Juni, Juli und August statt. Die Unterschiede zwischen den grössten und geringsten mittleren Monatsniederschlägen sind in dem zum Ostabhang des Schwarzwaldes gehörigen Theil des Enzgebietes bedeutend grösser als in dem übrigen Gebiet.

Bemerkenswerth ist, dass sich die grossen Regenmengen in den Sommermonaten für den westlichen höheren Theil des Enzgebietes mehr aus häufigen mittelgrossen Niederschlägen zusammensetzen, während einzelne stärkere Niederschläge von 30 bis 50 mm und darüber häufiger in die Herbst- und Wintermonate fallen. Ausgiebigere einzelne Niederschläge in den Sommermonaten gehören zu den selteneren Erscheinungen.

Die mittlere Wasserstandsbewegung in den

einzelnen Monaten des Jahres zeigt in der Enz bei Pforzheim einen Rückgang im Januar, wiederholte Schwankungen im Februar und März, all-mäligen aber stetigen Rückgang vom April bis August, manchmal in den September hinein und sodann anfänglich geringeres, später aber stärkeres Steigen bis zum Jahresschluss.

Zur regelmässigen Beobachtung der Wasserstandsbewegung der Enz dient seit Juli 1884 der Pegel an der Altstädter Brücke zu Pforzheim. Ael-tere Beobachtungen liegen nur bruchstückweise vor.

Die Hochwasser, der Regel nach Herbstund Winterhochwasser, treten bei den steilen Thalhängen und starken Gefällen in den oberen Flussläufen meistens sehr rasch und intensiv ein. Das Steigen innerhalb 24 Stunden beträgt in Pforzheim bis zu 1,50 m, die Dauer der Fluthwelle wechselt hier gewöhnlich zwischen 3 und 4 Tagen. An bedeutenden Hochwassern sind bekannt aus früheren

Jahrhunderten von: iigg, 1461, 1472, 1500, 1573, 1633; aus dem ig. Jahrhundert von 1812, 1824 (4,30 m am Pegel), 1834, 1851 (4,01 m), 1852, 1876 (2,20 m), 1880 (2,80 m), 1882 (3,20 m), 1885 (2,00 m).

Eisgänge auf der Enz kommen fast in jedem Winter vor, je nach der Dauer des Frostes von grösserer oder geringerer Mächtigkeit. Grössere Eisgänge sind bekannt: vom Jahr 1784, 178g, 1827, 1830, 1862, 1865, 1880 (2,60 m am Pegel).

Die Perioden niedrigen Wasserstandes fallen in die Sommermonate, die niedrigsten Stände gewöhnlich in die Monate August und September, selten in den Oktober. Sehr niedrig war der Wasserstand der Enz in den letzten Jahren: im September 187g (o,g4 m am Pegel), August 1881 (0,88 m), Oktober 1882 (0,82 m), September 1884 (0,78 m), Oktober 1884 (0,74 m), November 1884 (0,75 m), August 1885 (°,78 m), September 1885 (0,76 m), August und September 1886 (0,88 m).

Die bei Hochwasser abfliessenden Wassermengen werden angenommen:

für die Enz oberhalb Pforzheim zu 2g7 cbm, ,,    ,,    Nagold an der Mündung zu 648 cbm,

,,    ,,    Würm an der Mündung zu 405 cbm.

Die Flossstrassen, ihre Benützung und Instandhaltung.

Geschichtliches. — Auf Enz, Nagold und Würm wird seit Jahrhunderten geflösst. Die Flösserei war hier im 14. Jahrhundert schon so bedeutend, dass Markgraf Rudolf von Baden und Graf Ulrich von Württemberg auf die Bitte der Stadt Heilbronn unterm 17. Februar 1342 einen besonderen Vertrag zur Begünstigung der Flösserei auf dem Neckar, der Enz, Nagold und Würm abschlossen. Hiernach hatten die Flösser zwar an bestimmten Wehren Zölle zu entrichten, doch sollten diese Wehre und sonstigen Einrichtungen, sowie die Wasserstrassen überhaupt ohne Unkosten für die Flösser aus den durch die Zölle gezogenen Mitteln erhalten werden. Den Elössern wurde sicheres Geleit zugesagt, das auch in Kriegszeiten nicht beeinträchtigt werden sollte.

Im Jahr 1385 wurde von Pforzheim bis Mainz 1 die Flösserei betrieben. Vom Jahr 1501 bestund in Pforzheim eine Ordnung für die Flösser und Schiffer, worin die Flösser „Waldschiffer“ genannt sind. Weitere Flossordnungen bestunden von 1555 und von 1588.

n6

Von dem 17. Jahrhundert an mehren sich die die zur Kulturverbesserung erforderlichen Bau-Zeugnisse über die Holzflösserei. Zwischen Baden kosten allein bestreite, und Württemberg wurde unterm 11. April 1747

5. dass die Wasserzollkasse dagegen sämmt-ein Vertrag über die Flösserei auf den Flüssen liehe Kosten bezahle, welche erforderlich sind:

a) für Erbauung und Unterhaltung der Floss-

Enz, Nagold, Würm und Neckar abgeschlossen, welcher unter anderem festsetzt, dass diese Flüsse wehre und deren Theile, sowie der Steinkasten ewig zur Scheitholzflösserei offen sein sollen und und Streichwände, alles Fluss- und Zollgeld in niederer Bestimmung bleibe.

b) für Bauten zum Schutz der Flosswehre und zur Sicherung der Landfesten derselben und der Ufer zunächst ober- und unterhalb dieser Land-

Die gemeinsame Fürsorge für die Wasserstrassen der Enz, Nagold und Würm bestund von alters her in der Unterhaltung der Wehre und in der Räumung der Flossstrasse von den bei Floch- fahrt: wie Anbindepfähle, Streichpfähle, blossge-wasser abgelagerten Geschiebemassen.

festen,

c) für Vorrichtungen zum Behuf der Floss-

fache etc.,

d) für Räumung des Flussbettes zum Behuf der Flösserei,

Grössere bauliche Einrichtungen kamen nicht zur Ausführung, und nur in der Nagold ist in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts durch die Calwer Handelsgenossenschaft die Flossstrasse Bau der ihr zustehenden Objekte, und

6. dass die DomänenLasse ausschliesslich den

7. die privaten Werkbesitzer jenen der ihnen

gründlicher verbessert worden.

Von 1808 an fanden zur Ermittelung der obliegenden Gebäulichkeiten besorgen, dringendsten Bedürfnisse zur Instandhaltung der Flossstrassen auf der Enz, Nagold und Würm all- zur Bestreitung der Kosten für die unter Ziffer 5a) jährlich* gemeinschaftliche Bereisungen durch ba- und 5b) bezeichneten Bauherstellungen nach dem dische und württembergische Kommissäre statt, bestehenden, oder jedesmal besonders auszumitteln-Die Kosten der Arbeiten wurden zu Anfang des den Verhältniss beitragen.

8. dass die Domänenkasse und die Werkbesitzer

Jahrhunderts nach der allmälig eingetretenen Uebung zum Theil aus der Wasserzollkasse be- Jahr 1824 wurden für Wiederherstellung der Wehre, stritten, bezüglich der angrenzenden Domänengüter, für Räumung der Flossstrassen und auch für Ufer-da auch Ufersicherungsarbeiten vorkamen, aus der schutzbauten bedeutende Kosten erforderlich.*) Domänenkasse, zum Theil aber auch von den an- Die Beibringung des Ersatzes der für die Gemeinliegenden Wasserwerksbesitzern und den bethei- den vorschüsslich bestrittenen Kosten begegnete ligten Gemeinden. Die Vertheilung der Kosten aber vielen Hindernissen, weshalb sich die Steuergab vielfache Anstände. Es wurde deshalb im Verwaltung im Jahr 1828 entschloss, für die Folge Jahr 1815 die Errichtung einer Flussbaukonkurrenz- alle Beiträge zur Flussbaukonkurrenzkasse einzu-kasse beschlossen und zu diesem Ende von dem stellen und auf ihre Rechnung lediglich nur die Grossh. Ministerium des Innern unter anderem fest- Kosten für solche Bauten zu bestreiten, „welche

keinen anderen Zweck als die Flösserei

Durch das aussergewöhnliche Hochwasser vom

gesetzt:

1.

dass das Baubedürfniss alljährlich durch haben und bis dahin ausschliesslich aus Beiträgen

der Wasserzollkasse bestritten wurden“.

das Oberamt Pforzheim und die Wasserbauinspektion unter Beizug- der betreffenden Ortsvorgesetzten festgestellt werde,

Mit dieser Massregel war die Flussbaukonkurrenzkasse thatsächlich aufgehoben.

2. dass die Konkurrenzflussbaukasse ihre Ein-

Im Jahr 1832 ging sodann die Verpflichtung nähme von den Betheiligten in einer Summe er- der AVasserzollkasse zur Unterhaltung der der

hebe,

Flösserei dienenden Wehre und Flosseinrichtungen

3. dass die Wasserzollkasse und die Kasse von der Steuerverwaltung an die Wasser- und derjenigen Gemeinden, auf deren Gemarkung ein Strassenbauverwaltung über. Letztere hatte dem-Bau unternommen wird, alle Kosten der Fluss- nach von da an zu besorgen: korrektion, der Uferdeckung, der Abschliessung der Altwasser und die Administrativkosten zu

gleichen Theilen übernehme,

4. dass jede Gemeinde auf ihrer Gemarkung j fielen.

*) Der Aufwand betrug für die Jahre 1825 bis 1828 im ganzen 94260 M., wovon der Wasserzollkasse 71422 M., der

Domänenkasse 5482 M., den Gemeinden 17356 M. zur Last

Enz :

ganzen Bau des Wehres und Flossloches (mit Ausnahme des Schleusenkopfes links), indem dieses den an Rulturgelände haben nie bedeutenden Umfrüher herrschaftliche Hammerwerk unterm 9. No- fang angenommen. Uferangriffe von einigem Belang kommen nur im Unterlauf der Enz vor und können leicht abgewehrt werden. Die meist im Winter eintretenden Ueberschwemmungen treffen ebenfalls nur das untere Enzthal und im .wesent-

Eisordnung vom 12. November 1879 das Aufeisen des von ihr zu unterhaltenden Wehres und der Schutzmassregeln gegen Hochwasser- und auch

Eisganggefahr geboten sind. Sonst richtet die winterliche Ueberfluthung in dem meist aus Wiesen

Bau und zur Unterhaltung habe.

3. An der Nagold und WTirm die Räumung beger zusammentrafen, oder häufige Beschädigungen am Ufergelände durch Flösse verursacht zu deren Abwendung sich Ufer-

der Flossstrassen.

An der Würm hat die Flösserei mit Beginn worden waren, der 1860 er Jahre aufgehört und es sind deshalb befestigungen als nothwendig erwiesen. Dagegen seit jener Zeit keinerlei Bau- und Unterhaltungs- sind hier und dort von den Anliegern, so auch arbeiten an der Flossstrasse ausgeführt worden. von der Kgl. Württembergischen Eisenbahnver-Dagegen kam zu den vorbezeichneten Unterhai- waltung beim Bau der Enzthal- und der Nagoldthal-tungsarbeiten Ende der 1850 er Jahre noch:

4. die Unterhaltung der Weissensteiner Bauten, indes nur von der Stadt Pforzheim, Uferschutz-als: Nagoldwehr und Flosskanal daselbst mit Neben- bauten und Regulirungen ausgeführt worden.

Auf Wunsch der Stadt Pforzheim sind schon Anlässlich des Strassenbaues von Pforzheim wiederholt Entwürfe zur Verbesserung der dorti-nach Calw wurde nämlich in den Jahren 1852 bis gen Flussverhältnisse bearbeitet und begutachtet

1.    die Räumung der Flossstrasse auf der Enz,

2.    die Unterhaltung folgender Bauwerke an der

a)    an dem Schleif wehr, welches zum Betrieb des oberen Hammerwerkes der Gebrüder Benckiser dient, das Flossloch von 4,50 m Breite, sodann auf der linken Seite desselben 4,50 m Länge des Wehrkörpers, rechts 3,80 m,

b)    am Rosswehr, welches den durch Pforzheim ziehenden Gewerbekanal aufstaut, das Flossloch von 4,80 m Breite und gegen das rechte Ufer eine Länge von 5,60 m, gegen das linke Ufer eine Länge von 4,20 m des Wehrkörpers,

c)    am Nonnen wehr das Flossloch mit 4,70 m Breite und links desselben 6,00 m, rechts 4,50 m des Wehrkörpers, sowie den Steinkasten unterhalb -des Wehres,

d) am Blechwehr (Altstädter Wehr) bei dem unteren Hammerwerk der Gebrüder Benckiser den vember 1752 verkauft wurde, nach Artikel 9 des Kaufbriefes aber die Bau- und Unterhaltungskosten des Wehres auch ferner ausdrücklich der Herrschaftskasse zur Last blieben.

Sodann hat die Flussbaukasse nach § io der

Flosseinrichtung zu besorgen.

e) am Katz’sehen Wehr das Flossloch. Bezüglich des Nieferner Mühlwehres, welches früher, so lange die Mühle herrschaftlich war, ebenfalls ganz auf herrschaftliche Kosten unterhalten wurde, ist im Jahr 1838 infolge einer Beschwerde des Werkbesitzers durch das Grossh. Ministerium des Innern im Rekursweg entschieden worden, dass die Staatskasse keinerlei Pflicht zum anlagen.

1858 eine Verlegung des Nagoldbettes bei Weissenstein dadurch vorgenommen, dass der schmale Bergrücken zwischen der Schleife, welche die Nagold um den Ort Weissenstein herum bildete, durchbrochen und sowohl Strasse als Nagoldbett durch denselben geleitet wurden. Durch die Abkürzung des Flusslaufes entstand unterhalb des Einschnittes ein beträchtlicher Absturz, welcher später zu einem Wehr ausgebildet wurde. Die dabei gewonnene Wasserkraft wurde veräussert. Ausserdem musste wegen dieses starken Absturzes in dem Durchbruch ein Flosskanal zwischen Nagoldbett und Strasse angelegt werden. Der Flosskanal ist ungefähr 300 m unterhalb wieder in die Nagold eingeleitet.

Die Aufnahme der Enz, Nagold und Würm in den allgemeinen Flussbauverband ist nie ernstlich in Frag'e gekommen. Es lag hierzu in der That auch kein genügender Anlass vor. Hochfluthen und Eisgang verursachen hier wohl Schaden an den Wasserwerks- und Flössereianlagen; die Schä-liehen ist es nur die Stadt Pforzheim mit ihren niedrig gelegenen Stadttheilen und Gewerken, wo bestehenden Thalgrund grossen Schaden nicht an.

Die Fürsorge der staatlichen Wasserbauverwaltung hat sich denn auch lediglich auf die Instandhaltung der Flossstrasse mit ihren Zugehörden beschränkt. Nur bisweilen wurden auch Ausgaben für Uferschutz ganz oder theilweise aus Staatsmitteln bestritten an Stellen, wo die Interessen der Flossstrassenunterhaltung mit jenen der Anbahn und von Gemeinden, in erheblichem Mass

worden, deren vollständige Durchführung bis daher Holzhandlungen und Sägwerke auf badischem aber an dem hohen Kostenaufwand gescheitert ist. Gebiet, wie auch für den Holzhandel von Mann-So wurden 1851 die Kosten einer Korrektion, heim ist die Enz- und Nagoldflösserei aber immerweiche allerdings die Verbesserung des Zustandes hin von Bedeutung, in der Stadt selbst nicht berücksichtigte, zu 128570 M.

Lieber den Flossverkehr mit Langholz auf der veranschlagt. Im Jahr 1858 wurde ein Entwurf Enz bei Pforzheim in den Jahren 1868 bis 1886 gibt gefertigt, welcher die Beseitigung der vielen für die nachstehende Zusammenstellung Aufschluss: die Stadt lästigen Wehre in Aussicht nahm und dessen Ausführung zu 237 570 M. berechnet war.

Die Ausführung eines 1862 gefertigten Planes über vollständige Regulirung und Eindämmung' der Enz bei Pforzheim hätte 567 430 M. erfordert.

Vieles und nicht Unbedeutendes ist aber seitens

In Pforzheim durchgehend

In Pforzheim wurden ausgepoltert

Jahr

von der von der Enz | Nagold Anzahl Plösse

Zahl

der

Flösse

Inhalt

cbm

der Stadt geschehen. Hierher gehören an der Enz:

1.    Anlässlich des Neubaues der Rossbrücke im Jahr 1864 und der Bebauung des Turnhalle-stadttheiles die Korrektion zwischen dem Rosswehr und dem Katz’schen Wehr.

2.    Verbesserungen der Ufer an den Anschlüssen der Brücken und Stege.

3.    Die Entfernung des sogenannten Finken-stein’schen Wehres zwischen der Auer- und Altstädter Brücke im Jahr 1874, wodurch eine nicht unerhebliche Senkung der höheren und höchsten Wasserstände im unteren Theil der Stadt erreicht wurde.

1868

1869

1870

187 1

1872

¹873

' *874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

170

196

i33

25 6

236

263

170

¹73

165

221

166

146

168

140

185

i39

226

253

240

240

x5¹

142

64

An der Nagold hat die Stadt Pforzheim 4. Mitte der 1870er Jahre zwischen dem Kallhardtsteg und der Auer Brücke allmälig eine Strecke des linken Ufers nach Massgabe des Entwurfes von 1862 auf Höhe der Hochwasserdämme aufgefüllt und eine regelmässige Uferböschung hergestellt.

Ein staatliches Interesse an der Verwirklichung der früher geplanten Korrektionsprojekte bei Pforzheim in ihrem vollen Umfang besteht nicht, wie auch überhaupt zu Flusskorrektionen an der Enz, Nagold und Würm im Interesse des Flossverkehrs ein vordringendes Bedürfniss überall nicht vorhanden ist.

1881

1882

1883

1884

1885

1886

206

164

129

106 i39 112

U5

86

78

25

133

105

109

310

381

272

482

489

503

410

324

309

287

274

285

280

361

318

272

232

cO

44 189 41 491 50 276 48 000

50    160 54 000 73 000 60 420

51    736

70

OJ Oo

Flössereibetrieb. Bis zum Jahr 1865 ist auf der Enz Brennholz in grossen Mengen von dem .Schwarzwald nach den Holzgärten bei Bissingen und Bietigheim verflösst worden. Seitdem hat die Scheitholzflösserei aufgehört und der Flossbetrieb auf der Enz und Nagold besteht zur Zeit ausschliesslich im Transport von Langholz (Tannen-und Fichtenholz) durch württembergische Holzhändler. Das verflösste Holz stammt grösstentheils aus wiirttembergischen, wenig'er aus badischen Waldungen.

Hiernach war der Verkehr ziemlich schwankend; in den jüngsten drei Jahren hat er den Durchschnitt der ganzen Periode nicht erreicht und es scheint, dass — wohl infolge der Ausdehnung des Eisenbahnnetzes und der Vermehrung der Sägwerke in den oberen Thälern — die Langholz-flösserei auch auf der Enz und der Nagold in allmäligem Rückgang begriffen ist.

Für die Benützung der Flossstrassen ist letztmals unterm 11. Oktober 1864 badischerseits eine Flossordnung erlassen worden. Demnach dürfen die Flösse auf der Enz und Nagold 950 Fuss (285 m) lang und 13 Fuss (3,90 m) breit, auf der Würm 600 Fuss (180 m) lang und 12 Fuss (3,60 m) breit gebaut werden. In der Zeit vom 11. November bis 1. Mai darf nicht geflösst werden.

Kostenaufwand. Der Aufwand für Verbesserung Für die Stadt Pforzheim und die und Unterhaltung d£r Flossstrasse an der Enz mit

65 528 M.,

4630 M.

ausser-

40 290 M.

3 473 -2316 ,,

7 435 » 22 878 ..

vom Jahr 1842 j derherstellung kleinerer Beschädigungen durch .    .    63 180 M. Flochwasser und Eisgänge, wie sie an der Enz fast

alljährlich vorgekommen sind und in grösseren Verschüttungen der Flossstrasse, Beschädigungen an Wehren und Flosslöchern u. dergl. bestehen, so ergibt sich der jährliche Durchschnittsaufwand zu 2751 M.

79 498 M. Derselbe setzt sich im wesentlichen aus folgenden Arbeiten und Aufwendungen zusammen:

Aufwand im Jahr an der

Position

JL

Ji.

550

450

800

500

250

150

Sa.

Nagold und Würm hat betragen:

bis 1861......./ .    .

oder durchschnittlich im Jahr 3159 M. mit Einschluss der Wiederherstellung von Beschädigungen durch Flochwasser und Eisgänge.

Vom Jahr 1862 bis 1886 wurden verwendet für gewöhnliche Unterhaltung für Wiederherstellung von Beschädigungen durch Hochwasser und Eisgänge*) ..........

zusammen 145 026 M. oder durchschnittlich im Jahr 5 800 M.

Der Gesammtaufwand vom Jahr 1842 bis 1886 betrug hiernach .    .    208 206 M.

oder durchschnittlich im Jahr

Der gegenwärtige Zustand der Flossstrasse an der Enz mit Nagold entspricht im allgemeinen dem Verkehrsbedürfniss. Soweit nöthig und angezeigt, wurden bisher gleichzeitig mit den Räumungsarbeiten aus den gewonnenen Materialien sogenannte Flosszeilen auf kürzere und längere Erstreckungen angelegt, welche den Zweck haben, bei Wasserklemme das vorhandene Wasser in einer geregelten Rinne zusammenzuhalten. Ausserdem wurden die dem Flossbetrieb dienenden Einrichtungen und Wehrtheile mit ihren Nebenanlagen sorgfältig im Stand gehalten. Diese Arbeiten sind auch in Zukunft auszuführen.

Sieht man von den Kosten für grössere Wiederherstellungen von Zerstörungen durch ordentliche Hochwasser und Eisgänge ganz ab, so ergibt sich für die Zeit vom Jahr 1862 bis 1886 für die gewöhnlichen Unterhaltungsarbeiten ein jährlicher Durchschnittsaufwand von 2621 M. Berücksichtigt man aber den Aufwand für die Wie-*) Hierunter in den Jahren:

1862 .....

1863 .....

1880 .....

1881 .....

1883.....

Ungefähr mit diesem Durchschnittssatz für die gewöhnlichen Unterhaltungsarbeiten wird auch in der Zukunft dem Bedürfniss zu genügen sein.

Bezeichnung der Arbeiten

Enz Nagold

Unterhaltung des Blechwehres, der Flosslöcher u. angrenzenden Wehrtheile, Steinkästen etc. an der Enz (Schleifwehr, Rosswehr, Nonnenwehr), Unterhaltung der Weissensteiner Bauten, Wehr, Flosskanal, Erhaltung und Ersatz von Noth- und Streichpfählen u.

s. w..........

Räumung der Flossstrasse und Unterhaltung der Flosszeilen Aufeisen der Wehre etc., soweit hierzu die Bauverwaltung verpflichtet ist, Oeffnen und Verschluss des Blechwehres und sonstige allgemeine Kosten........

1600 1100

Zusammen künftiger jährlicher Emterhaltungsaufwand an den Wasserstrassen der Enz und Nagold........

2700

Hydrographische Verhältnisse.

Der Main.

Der Flusslauf. — Von seinen Quellen im Fich-telgebirg bis zur Mündung in den Rhein ist der Lauf des Mains im allgemeinen von Osten nach Westen gerichtet. Ursprung und Mündung liegen beide ganz nahe dem 50. Breitegrad, der gewissermassen die hydrographische Achse des Mains bildet, um welche sich der Fluss in drei grossen Krümmungen zwischen den Hassbergen und dem Spessart rechts, dem Steigerwald und Odenwald links windet. In der untersten Krüm- j

Flussstrecke

Länge

Hoheitsgebiet

links

rechts

mung — Gemünden-Lohr-Wertheim-AschafFenburg — berührt der Main von (oberhalb) Bettingen bis (unterhalb) Freudenberg badisches Gebiet; seine Mitte bildet die Grenze gegen das Königreich Bayern.

km — km o—222,570 222,570-259,855 259^55—3I2,8oo

312.800— 323,165 323,165 —340,800

340.800— 344,800

344.800— 350,150 350,150-367,750 367,750—387,250 387,250—390,150

km

Bayern    Bayern

Baden    Bayern

Bayern    Bayern

Bayern Preussen Preussen Preussen Preussen 19,500    Hessen    Preussen

2,900    Hessen    Hessen

222,570

37.285

59.945 i(

10,365 Hessen U.365 Hessen 4,000' Preussen 5.35° Hessen 17,600 ! Preussen

Die geradlinige Entfernung zwischen Ursprung und Mündung beträgt 258,5 km; die Länge des Flusslaufes von der Quelle des Weissen Mains bis zur oberen Grenze desbadischen Gebietes 345,570 km entlang der badischen Grenze. .    37,285km

und von der untern badischen Grenze

Die badischen Ortschaften, deren Gemarkungen der Main in seinem Lauf berührt, sind: Bettingen,. Urphar, Eichel, Wertheim, Bestenheid, Grünenwörth, Mondfeld, Tremhof und Freudenberg.

bis zur Mündung

zusammen .    . 513,150km

Nach Hoheitsgebieten vertheilt sich diese Längenentwicklung, wie folgt:

Flussstrecke

Länge

Hoheitsgebiet

links

Von grösseren Zuflüssen nimmt der Main 30,295km bis zur oberen badischen Landesgrenze links die Regnitz, rechts die Rodach, Itz, Baunach, Werrn und fränkische Saale, entlang der badischen Grenze von links die Tauber auf. Die letztere entspringt oberhalb Rothenburg aus dem Taubersee (410 m ü. d. M.), betritt bei Mergentheim badisches Gebiet, nimmt bei Königshofen links die Umpfer, bei Gerlachsheim rechts die Grünbach, bei Wer-

rechts

Weisser Main bis Steinenhausen . von da bis Bischberg, Regnitzmündung . . . . (Beginn d. kilom. Aussteinung

km

45,000

78,000

Bayern

Bayern

bach rechts die Welz auf und mündet nach 110,0 km langem Lauf bei Wertheim (133,4 m ü. d. M.). Das Flussgebiet beträgt 1800,99 qkm, worunter 603,92 qkm auf badisches Gebiet entfallen. Ihr oberer Lauf bewegt sich im Keuper, der mittlere im Muschelkalk und der untere im Buntsandstein, j Das mittlere relative Gefäll vom Ursprung bis I zur Mündung ist 1 :400. Das Gebiet ist sehr regenreich und im Winter und im Frühjahr führt

.    .    4 007,2

die Tauber dem Main bedeutende Wassermassen zu. Geschiebeführung im unteren Lauf ist nicht vorhanden.

Ausser der Tauber münden auf badischem Gebiet noch der Aalbach, die Urphar, sodann die Gebirgsbäche bei Grünenwörth und Boxthal am sogenannten Katzensprung, die bei starken Gewitterregen nicht unbeträchtliche Massen von Geschieben in den Main bringen.

Von den rechtsseitigen Zuflüssen ist hier nur die Hassloch von 'einiger Bedeutung.

Das Flussgebiet des Mains setzt sich wie folgt zusammen:

a.    Oberer Main und Regnitz .    .    .12 018,0 qkm

b.    Kleinere Zuflüsse zwischen Regnitz

zusammen . 27 500,0 qkm.

Hiervon entfallen von dem Gebiet unter c. 1090,23 qkm auf das Grossherzogthum Baden.

Nach dem Verhältniss der Länge des Hauptflusses zur Grösse des Flussgebietes kommen auf den Kilometer Flusslauf 53,6 qkm des Gebietes.

Die Wasserscheide des Maingebietes fällt rechts von der Quelle des Weissen Mains an bis zum Taufstein auf dem Vogelsberg und von dessen Westabhang abwärts bis Grünberg mit der des Rheingebietes gegen die Elbe und Weser zusammen; dann zieht sie von der Höhe des Taunus südwestlich über Butzbach zum Feldberg und zur Hohen Kanzel, von dieser südöstlich über Neurod zum Rhein. Die linksseitige Wasserscheide ist von der Quelle des Weissen Mains bis zur Tauberquelle zugleich Wasserscheide zwischen Rhein und Donau. Von der Tauberquelle bis auf die Höhe des Odenwaldes (Ursprung der Weschnitz) scheidet sie gegen das Neckargebiet, von hier an führt sie westlich über Lengen nach Bischofsheim zum Rhein.

Die Umrahmung des Flussgebietes bilden im Süden die Fränkische Höhe, im Osten der Fränkische Jura, im Nordosten das Fichtelgebirg, im Norden der Thüringer Wald, das Rhöngebirg und der Spessart, im Nordwesten und Westen der Taunus und im Südwesten der Odenwald.

Zum weitaus grösseren Theil gehört das Flussgebiet der Ebene und dem Flach- und Hügelland (d. i. unter 600 m Meereshöhe), im übrigen dem Mittelgebirg art.

Die Quellgebiete des Weissen Mains und der Flossbäche des Frankenwaldes liegen grösstentheils im Ur- und Uebergangsgebirg. Der untere Lauf des Weissen Mains hat als Unterlage Thon, Keuper, Muschelkalk und Buntsandstein. Der Rothe Main ist fast ganz in Keuper eingeschnitten und nur in seiner Quelle greift er in die Liasgruppe ein. Zwischen Rodach- und Regnitzmündung durchsetzt der obere Main die Liasformation, welche jedoch von Diluvialschutt und jüngerem Alluvium überdeckt ist. Die Regnitz gehört grösstentheils der Keuperformation, sonst der Juraformation an. Von Bamberg abwärts beginnt das Gebiet der Triasformation, Keuper, Muschelkalk und Buntsandstein, und zwar zwischen Bamberg und Hassfurt Keuper, von da bis unterhalb Würzburg Muschelkalk, oberhalb Würzburg nur theilweise Buntsandstein, von oberhalb Wertheim durch das ganze Gebiet entlang des Grossherzogthums Baden Buntsandstein bis Aschaffenburg, wo in der Einsenkung zwischen Odenwald und Spessart Gneiss hervortritt. Von Frankfurt bildet der Main mit den rechtsuferigen Vorhügeln des Taunus die nördliche Begrenzung der oberrheinischen Tiefebene.

Der grösste Theil des Gebietes ist als mitteldurchlässig, ein kleiner Theil, nämlich die Quellgebiete des Weissen und Rothen Mains und die Flossbäche des Frankenwaldes als undurchlässig, das Gebiet zwischen Regnitz- und Saalemündung vorwiegend als durchlässig anzusehen.

Die Anbauverhältnisse im Maingebiet sind günstig zu nennen. Die ausgedehnten und gutbestockten Forste im Fichtelgebirg, Frankenwald, Steigerwald, in der Rhön, im Spessart und auch theilweise im Odenwald überdecken mehr als ein Drittel, nahezu zwei Drittheile des Gebietes sind landwirthschaftlich bebaut, und nur ein geringer Theil besteht aus unkultivirten Flächen.

Das Mainthal von der Vereinigung der beiden Hauptquellflüsse abwärts bis Bischberg (Regnitzmündung) ist ziemlich gleichmässig breit von Gebirgszügen oder Hügelreihen eingeschlossen. Von Mainleus abwärts ist der Main flossbar. Bei Bischberg erreicht er den flachen Kessel von Bamberg. Das Thal bleibt von hier ab weiter, der Fluss wird schiffbar. Vielerorts fliesst er dem Fuss der Bergzüge entlang, während dann das jenseitige Ufergelände flach ansteigt. Diese Ge-

I 22

staltung behält das Mainthal im allgemeinen bei (82 m ü. d. M.) beträgt 810 m, hiervon treffen auf bis zum Austritt in die Rheinebene. Nur unter- die badisch-bayerische Flussstrecke 12,7 m. halb Würzburg und auch entlang des badischen Gebietes ist das Thal etwas enger, es erweitert sich aber schon wieder unterhalb Miltenberg.

Die Thalsohle des Mains entlang des badi- Mainberg bis Marktbreit .... sehen Gebietes ist grösstentheils aus Anschwem- Marktbreit bis Langenprozelten .    .

mung gebildet; das Flussbett besteht aus fest- von Langenprozelten bis zur oberen ba-

gelagerten groben Geschieben, welche an vielen dischen Landesgrenze......

Stellen mit Thon durchsetzt sind, während die entlang der badischen Grenze .    .    1 :2920.

flacheren Ufergelände in ihrer obersten Decke feinere Verwitterungsprodukte der Gesteinsarten des Gebietes und Thonschichten aufweisen.

Die Flusssohle ist entlang badischen Gebietes keineswegs als leicht beweglich anzusehen, da nur bei Hochffuthen, mehr noch bei Eisgängen, kleinere Veränderungen durch Verschüttungen besonders an solchen Stellen entstehen, wo sich die Eismas-

Die mittleren relativen Gefälle betragen auf den Strecken:

Regnitzmündung(beiBischberg)bisMainberg 1:2280,

.    .    1 :2090,

.    .    1:2560,

1:3150»

Die Gefälle betragen hier bei Niederwasser auf den Rainen zwischen 1 :640 (beim Flosswörth) und 1 : 1880 (bei Bettingen), in den natürlichen Flaltungen zwischen den Rainen von 1 : 2490 (oberhalb Bettingen) bis 1 : 20 690 (unterhalb des Trem-hofes bis Reistenhausen).

Bei Flochwasser gleicht sich das Gefall mehr aus; es ist am stärksten unterhalb der Taubersen leicht festsetzen. Das Flussbett ist im Quer- mündung mit 1 : 1x60 und am geringsten zwischen profil hier ziemlich regelmässig gestaltet und zeigt Flassloch und Grünenwörth mit 1 : 5110. auch im Längenprofil keine allzugrossen Abweich- j ungen von einer verglichenen Linie. Oberhalb und unterhalb der stärkeren Krümmungen finden Mains ist im grossen und ganzen nicht sehr niedersich, quer durch das Flussbett ziehend, meistens schlagsreich. Nur die Quellgebiete des Hauptflusses und seiner Nebenflüsse bis zur Einmündung der Rodach und der Theil zwischen Spessart und Odenwald weisen grössere Regenhöhen auf, indem hier Jahressummen von 1000 bis 1400 mm gemessen worden sind. Einzelne Theile des übrigen Gebietes, besonders aber des ausgedehnten Gebietes der Regnitz mit ihren Zuflüssen sind verhält-nissmässig regenarm; die jährliche Regenhöhe geht hier unter 750 bezw. 650 mm herab. Im ganzen

höhere Ablagerungen fester Gesteinstrümmer, welche Schwellen (Raine) bilden.

Die Flussbreite entlang badischen Gebietes beträgt bei Mittelwasserstand durchschnittlich ungefähr 120 m.

Die Geschiebeführung des Mains ist nicht bedeutend. In den oberen Flussläufen bestehen die

Niederschlagsverhältnisse. Das Flussgebiet des

Geschiebe aus Grauwacke, Thon- und Kieselschiefer, Urquarz und Kalkstein, dann folgen Sand-steingerölle und entlang des badischen Gebietes Flussgebiet herrschen die Sommerregen vor, bei fast bewegt sich auf der an sich festen Sohle fast nur allen meteorologischen Stationen fällt der Höchst-

betrag der Monatsniederschläge auf den Juli. Die

quarziger Sand. An den Mündungen der Seitenbäche entstehen nicht selten kleinere Schuttkegel. | fler^n^s^en Monatsniederschläge treten in den

i Wintermonaten und vornehmlich im Januar und

Das Ueberschwemmungsgebiet des Mains im badischen Gebiet ist nicht mehr als 200 bis

300 m breit. Es sind meist Wiesengelände, die bei Hochwasser häufig überfluthei werden, aber auch Theile von Ortschaften , die am Main

April auf, während die Herbstmonate und hierunter wieder der Oktober Monatsniederschläge aufweisen, welche jenen des Juli ziemlich nahe kommen, dieselben im Gebiet der Fränkischen Saale sogar um ein geringes überschreiten. Stärkere Tagesniederschläge über 30 mm kommen am meisten in den Monaten Juni, Juli und August vor, dann folgt der

wie am Neckar in das Hochwasserprofil des

Flusses hineingebaut sind. Dies gilt namentlich I Monat Februar. In den übrigen Monaten sind sie auch von den beiden grösseren badischen Mainufer- j seltener und im januar kommen sie fast gar n;cht orten Wertheim und Freudenberg. Auch die badische Mainthalstrasse liegt an mehreren Stellen im Hoch-

wasserbereich.

Tagesniederschläge von über 50 mm fallen in der Regel nur im Juni und November; im Februar und März erreichen sie diese Flöhe nahezu.

vor.

Das Gefäll des Mains von dem Ursprung

Die Wasserstandsbewegung zeigt entsprechend (892 m ü. d. M.) bis zur Mündung in den Rhein j der Gebirgsbildung, der reichlichen Bewaldung, der

Durchlässigkeit des Bodens und den klimatischen am Pegel — sind fast ausschliesslich Winterfluthen. Verhältnissen in der Regel niedrige Wasserstände Sommerhochwasser von indes nur massiger Höhe in den Monaten Juli bis September, Anschwellungen wurden im laufenden Jahrhundert nur zweimal in den anderen Jahreszeiten und stärkere Hoch- beobachtet: 1845 und im Juni und Juli i87i-wasser im Winter, meist veranlasst durch Schnee-

Für den Eintritt, den Verlauf und die Dauer schmelze über gefrorenem Boden in Verbindung (jgj. jyjainhochwasser entlang der badischen Grenze mit reichlichem Regen.

sind vier Theile des Flussgebietes von besonderer Zieht man die mittleren Monatswasserstände Wichtigkeit, nämlich die Gebiete:

aus einem längeren Zeitraum in Betracht, so zeigt

1. des oberen Mains bis nach seiner Vereini-

der allgemeine Jahresverlauf der Wasserstands- gung mit der Regnitz bei Bischberg; bewegung im Januar, Februar und März .Steigen, stärkeren Rückgang im April, meist weniger stark im Mai, und stetigen Rückgang im Juni, Juli,

August und September, in welchem Monat in der Regel der niedrigste Stand eintritt. Von Oktober ab beginnt allmälig zunehmend wieder eine Hebung Regnitz- und Saalemündung verhältnissmässig geringe Ausdehnung, insbesondere geringe mittlere Breite; seine Wasserlieferung trägt desshalb wenig zum Hochwasser bei. Die Gebiete der Saale und

2.    zwischen Regnitz- und Saalemündung;

3.    der Fränkischen Saale;

4.    der Tauber.

Von diesen Einzelgebieten hat das zwischen

des Wasserstandes bis zum Jahresschluss.

Zur Beobachtung der Wasserstandsbewegungen innerhalb badischen Gebietes dient der Pegel zu Wertheim seit dem 1. Januar 1844. Aeltere Beobachtungen sind nicht vorhanden. Der Nullpunkt des Pegels liegt 133,175 m über N. N., annähernd in der verglichenen Fusssohle.

Die gemittelten mittleren, höchsten und niedrigsten Monatswasserstände für die Periode 1852 bis 1881 sind folgende:

Monats wasserstände

im Monat

gemittelter

höchster

niedrigster

der Tauber haben mit dem Gebiet' des oberen Mains zum Theil gemeinschaftliche Wasserscheiden. Der Beginn der Schneeschmelze tritt also in diesen Gebieten ziemlich gleichzeitig ein und der Ablauf der Schnee- und Regenwasser vollzieht sich hier wie dort unter ähnlichen Bedingungen. Die Hochwasser der Saale und der Tauber ergiessen sich daher gewöhnlich schon zu einer Zeit in den Main, in der die Fluthwelle aus dem oberen Maingebiet bei Bischberg eintrifft und von hier ab den 175 km langen Weg durch das Gebiet bis zur Saalemündung noch zurückzulegen tiat, wozu durchschnittlich 36 Stunden erforderlich sind.

August . September Oktober . November Dezember

B97

2.18 2,22 1,88 1,50 E44 E34 1,21

1.18

1.25

1,48

1,80

3.24

3.44

3T9

2,52

1.93

¹.94 ¹ >77 1,48 1.36 1.63

2,04

2,65

F39 P57 J>71 1.50

1,28 1,21 1,14 1,07 1,07 1,09 1,20 i.33

Die Mächtigkeit der Hochwasser bei Wertheim hängt also davon ab, ob die durch Fluthwellen der Saale und der Tauber bedingten Höchststände mehr oder weniger rasch eintreten. Geschieht dies schon T/₂ bis 2 Tage nach Beginn einer Ueber-regnung des ganzen Gebietes oder nach Eintritt rascher Schneeschmelze, so trifft die Hochwasserwelle vom oberen Main nicht mit jenen aus der Saale und der Tauber bei Wertheim zusammen, sondern sie schliesst sich der rückseitigen Abdachung der letzteren an, ohne eine wesentliche Hebung des WTasserstandes hervorzubringen. Es wird dann nur die Dauer der Anschwel-

lung bei Wertheim um einige Tage verlängert, ist Tritt der durch Saale und Tauber veranlasste 1,62 m, der gemittelte Sommerwasserstand 1,44 m, Höchststand dagegen langsamer ein oder wadergemittelte Winterwasserstand 1,80 m, das Mittel der niedrigsten Sommerwasserstände 1,00 m, das Mittel der höchsten Winterwasserstände 4,12 m.

Der gemittelte Jahr eswasserstand

ren die Vorbedingungen zu einer Anschwellung im Gebiet des oberen Mains früher als in den Gebieten der genannten Zuflüsse schon vorhanden, Die Hochwasser des Mains — über 3,50 m ' so treffen die Fluthwellen bei Wertheim zusammen

6 und 10 Tagen.

Als aussergewöhnliche Hochwasser im gegenwärtigen Jahrhundert sind bekannt: am 30. März 1845 •

„    5. Februar 1850 .

1862 .

' 1876 .

,,    26. November 1882

,,    29. Dezember 1882

2.

19.

C' CO

m,

m,

0,92 m,

.    0,90 m,

oberhalb

•70 cbm 80 cbm

2500    „    3400    „

und die Folge ist eine beträchtliche Erhöhung des Wasserstandes) ¹

Das Steigen der Hochwasser bei Wertheim beträgt bis zu 1,65 m innerhalb 24 Stunden. Die Dauer der Hochwasser wechselt hier zwischen

7.92    m,

6,18 m,

6,69 m,

6.93    m,

7,24 m,

6,83 m.

Die rasche Aufeinanderfolge zweier grosser Anschwellungen wie im November und Dezember 1882 ist eine aussergewöhnliche Flutherscheinung am Main; doch war auch im Jahr 1845 auf das Märzhochwasser eine zweite Fluth im Juni, allerdings mit viel geringerer Höhe gefolgt.

Die Hochwasser im laufenden Jahrhundert sind hinter den gewaltigen Katastrophen aus früherer Zeit wie 1342, 1442, 1593 und 1595, dann 1682 und 1784 erheblich zurückgeblieben.

Die Eisgänge am Main sind meist bedeutend; sie erfolgen gewöhnlich in einer Höhe von 2,0 bis 5,0 m am Wertheimer Pegel. Von den Zuflüssen hat besonders die Fränkische Saale starken Eisgang.

Grössere Eisgänge kamen vor: im Dezember 1846, Februar 1847, Januar und Februar 1850, Februar 1853, Januar 1854, Februar 1855, Januar 1856, März 1858, November 1858, im Dezember 1859, Januar 1861, 1864, 1865 und 1866, im März 1870, Februar 1871, Januar 1872, Januar 1875, Januar und Februar 1880.

Als aussergewöhnliche Niederwasser in den letzten Jahrzehnten sind bekannt:

November 1870 .

Ueber die Wassermenge des Mains bei verschiedenen Wasserständen entlang des badischen Gebietes bestehen nur Berechnungen aus Profilmessungen; hiernach ist die sekundlich abfliessende Wassermasse anzunehmen zu:

unterhalb

der Tauber

bei gemitteltem Niederwasser (1,00 m W. P.) zu .    .

bei dem bek. höchsten Hochwasser zu.....

Oie Wasserstrasse, ihre Benützung, Verbesserung und Instandhaltung.

Geschichtliches. —- Schon in frühester Zeit ist auf dem Main Schiffahrt und Flösserei betrieben worden und bis in die Neuzeit war er das wichtigste Verbindungsglied im Völkerverkehr zwischen dem Rhein und der oberen Donau. Diese Bedeutung wird dadurch keineswegs abgeschwächt, dass wir die Entwicklungsgeschichte der AVasserstrasse wesentlich nur an Hand der Nachrichten über die Einkünfte verfolgen können, welche deren Benützung den Gebietsherren am Main liefern musste.

Hatten schon die Römer am Rhein Verkehrszölle erhoben, so wurde von den einzelnen fränkischen Stammfürsten und ihren Fehensmännern das Recht zur Erhebung von Abgaben an Flüssen nicht minder beansprucht und ausgebeutet. Auch die spätere Einigung des Frankenreiches unter einer Herrschaft vermochte eine Wandlung hierin bei den vie-len Sonderherrschaften nicht herbeizuführen und die Klagen über übermässige Zollerpressungen waren gross, ohne dass für die Benützbarkeit der Wasserstrassen etwas geschah. Die unausgesetzten Klagen gaben schon den Karolingern Anlass, strenge Verordnungen über den Missbrauch der Zollerhebungen zu erlassen. Die von ihnen geübte freigebige Ent-äusserung von Hoheitsrechten, worunter namentlich die Erhebung der Zölle an die weltlichen und geistlichen Grossen, hatten zur Folge, dass immer wieder versucht wurde, neue Zölle einzuführen oder bestehende zu erhöhen. Die nachfolgenden

Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts zogen sich nebenbei die Klagen über den mangelhaften Zustand der Wasserstrasse und der Leinpfade am Main. Im zollen insgesammt früheren Fürstenthum Aschaffenburg, wo das Mainz-sche Ingenieurcorps zu den Wasserbauten verwendet wurde, vrar der Zustand der Wasserstrasse

und Leinpfade am besten. In der Löwenstein-Wertheim’schen Herrschaft war weniger für die Wasserstrasse geschehen. Man beschränkte sich auf die nothwendigste Beseitigung von Felsstücken und Sandablagerungen an den Untiefen, Entfernung der Schuttkegel an den Seitenbächen und Ausheben einzelner Steine, Baumstämme und Baumstöcke aus dem Fahrwasser und auf die dringlichste Instandhaltung der Leinpfade.

Durch die Rheinbundsakte von 1806 kam das ■ehemals pfälzische, nachher leiningen’sche Amt Boxberg und Theile der Besitzungen des Fürstenhauses Löwenstein unter badische Hoheit und es entstand hierdurch der heute bestehende Antheil Badens am Flussgebiet des Mains.

durch Wahl zur Herrschaft gelangten Fürsten j fuhren mit Verleihung solcher Rechte fort und die an die Stelle von Reichszöllen getretenen Landeszölle trafen meist den umfangreichen Wasserverkehr. So war unter der Herrschaft der ehemaligen meinsamer Mainzolltarif vereinbart, dessen Sätze Hochstifte Würzburg und Bamberg die Wasser- in den Jahren 1851 und 1861 theilweise erheblich Strasse des Mains durch übermässige Zölle belastet, ermässigt worden waren. Anlässlich des Baues während ihr Zustand sehr vernachlässigt war. Die der Bahn von Heidelberg nach Würzburg wurden Verordnungen des Kaisers Friedrich I. auf dem durch Staatsvertrag mit Bayern die Mainzölle Hoftag zu Worms, 1157, betrafen hauptsächlich vom Zeitpunkt der Vollendung der Bahn abermals Klagen über zu hohe und ungerechte Mainzölle. ermässigt, erst die Ereignisse des Jahres 1866

führten zur gänzlichen Aufhebung der Mainzölle (1867).

ge-

1836 bis 1839 für den gleichen Zweck die bedeutende Summe von

I'2 5

Durch das ganze Mittelalter und bis in die ersten

Um diese Zeit hatte die Schiffahrt auf dem Main infolge mangelhafter Leinpfade und mannigfacher Hindernisse in der Wasserstrasse selbst mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen und sie konnte oft nur während einer kurzen Zeit des Jahres betrieben werden. Die in der Wiener Kongressakte und im Pariser Friedensschluss bestimmte Verpflichtung der Uferstaaten zur Unterhaltung der Leinpfade und Offenhaltung der Schiffahrtsstrasse des Rheines und seiner Nebenflüsse brachte einige Besserung; doch geschah immer noch wenig. Die Arbeiten wurden in der Fröhnd ausgeführt und bis zum Jahr 1825 wmrden bei der Unterhaltung der Leinpfade die Gemeinden durch freie Lieferung von Schottermaterial und Leistung von Handdiensten beigezogen. Die Ausgaben, wrelche die badische Staatskasse für die Wasserbauten am Main im Interesse der Schiffahrt bestritt, wmrden bis 1832 aus der Mainzollkasse gedeckt.

Im Jahr 1816 bestanden am Main noch 32 Zollstätten, worunter 12 mit „ganzem Zoll“, darunter auch Wertheim und Freudenberg. Im Jahr 1846 wurde zwischen den Mainuferstaaten ein

In Baden sind von 1842 bis 1861 an Main-°45 7°5 fl- erhoben worden.

Die Gemarkungen der badischen Mainthalgemeinden fallen nur mit geringen Flächen in das Ueberschwemmungsgebiet des Flusses und die natürlichen Ufer sind dem Angriff des Wassers nicht erheblich ausgesetzt, so dass sich weder eigentliche Uferschutzarbeiten noch Eindämmungen als nothwendig zeigten. Was von 1816 ab in Baden für den Main geschehen, bezog sich anfänglich nur auf die einfache Instandhaltung der Wasserstrasse und Leinpfade, mit welchen Arbeiten allerdings manchmal auch dem Geländeschutz gedient war. Die Gemeinden wurden indes zur Tragung der Kosten von 1825 ab nicht mehr beigezogen. Mit umfassenderen Verbesserungen der Wasserstrasse vorzugehen, lag für Baden genügender Anlass nicht vor.

Anders lagen die Verhältnisse für Bayern, dem der Main zum grössten Theil angehört. Hier bestund ein grösseres Interesse an der Schiffahrt und der Flösserei auf dieser zum Rhein führenden Strasse, ein Interesse, welches durch den Bau des Don au-Mainkanales noch vermehrt wurde. Im Jahr 1837 verwendete sich die bayerische Regierung um Verbesserung der Leinpfade und Mitwirkung bei der Räumung der Schiffahrtshindernisse auf badischem Gebiet, während sie selbst in den Jahren

400 390 M. ausgegeben hat. Die Grossh. badische Regierung zeigte sich denn auch zur Ausführung der dringendsten Arbeiten bereit, ohne jedoch eine bestimmte Verpflichtung hierwegen einzugehen.

Die Einführung einer regelmässigen Dampfschiffahrt zwischen Frankfurt und Bamberg, 1842, gab den bayerischen Ingenieuren Veranlassung zur Ausarbeitung eines Korrektionsplanes zum Zweck einer nachhaltigen Vermehrung der P'ahr-

wassertiefen. Auf Grund von Wahrnehmungen an ! Mains durch technische Kommissäre zum Zweck bereits korrigirten Stellen zwischen Bamberg und der Aufstellung gemeinsamer Grundsätze zur Re-Würzburg sollte der Fluss durch stromaufwärts gulirung des Flusses. Auf Grund dieser Bereisung geneigte Fangbuhnen auf 90 m Breite eingebaut wurden die Korrektionslinien (Normaluferlinien für und die Geschiebsablagerungen an den Bachmün- den Ausbau der Wasserstrasse) bestimmt und dabei düngen sollten auf mindestens 20 m Breite abge- die Normalbreite zwischen Lohr und Wertheim graben werden. Man hatte dabei die Vermehrung i (Taubermündung) zu 280 Fuss (84 m) und zwischen der Fahrtiefe bei Niederwasser, welche seither nur Wertheim und Miltenberg zu 300 Fuss (90 m) 0,36 bis 0,40 m betrug, auf 0,90 m in Aussicht ge- festgesetzt. Sodann wurde beschlossen, statt der nommen. Die badische Regierung glaubte dem Buhnen Parallelwerke anzulegen, welche mittelst Projekt nicht beitreten zu können, weil sich die Traversen an geeigneten Stellen mit dem Ufer zu Fangbuhnen bei den badischen Flussbauten nicht verbinden seien. Die Parallelwerke sollten Ver-bewährt hätten und der Kostenaufwand für die landungsöffnungen erhalten. Mit Rücksicht auf kurze badische Mainstrecke im Verhältniss zum die längs des Mains bestehenden zahlreichen Stein-Nutzen zu hoch erscheine. Man beschränkte sich brüche ward auch festgesetzt, dass die Parallel-

desshalb badischerseits einstweilen auf die noth- bauten mit einer Flöhe von 2,5 Fuss (0,75 m) über wendigsten Verbesserungen, wofür eine kleine Summe alljährlich (700 bis 1500 M.) verwendet wurde. Die Verhandlungen dauerten aber fort und 1846 wurde durch Bevollmächtigte der Regierungen von Bayern, Hessen, Nassau und der Freien Stadt Frankfurt zu Mainz eine Uebereinkunft ab-

geschlossen, welche im wesentlichen folgende Bestimmungen enthielt:

1. Die geringste Wassertiefe der Fahrbahn soll bei dem niedrigsten Wasserstand — dieser vom Nullpunkt des Frankfurter Brückenpegels gerechnet — betragen oberhalb Würzburg 0,6 m, von Würzburg bis zum Einfluss der Saale 0,6 bis 0,9 m und von da bis zur Ausmündung in den Rhein 0,9 m.

2.    Die Normalbreite der Fahrbahn bei diesen Tiefen soll betragen: oberhalb Würzburg 12 m, von Whirzburg bis zum Einfluss der Saale 21 bis 26 m, von da bis zur hessischen Grenze oberhalb Kostheim 26 m und von da bis zur Mündung zunehmen von 26 bis 37,5 m.

3.    Die Normalbreite des Flussbettes soll bei Bamberg 44,0 m betragen und bis zum Ausfluss bei Mainz auf 150 m ansteigen.

4.    Der Leinpfad soll 3,50 m breit sein und mindestens 2,0 m über Niederwasser liegen.

5.    In den Flussstrecken, wo die beiden Ufer verschiedenen Staaten gehören, sollen die Korrektionsbauten im gegenseitigen Einverständniss projektirt und nach einem zusammenhängenden Plan ausgeführt werden.

Baden war auch dieser Uebereinkunft nicht beigetreten; dagegen verständigten sich die beiderseitigen Regierungen im Jahr 1849 zu einer gemeinschaftlichen Bereisung des bayerisch-badischen

Niederwasser ganz aus Bruchsteinen herzustellen seien, und zwar mit 4 Fuss (1,2 m) Kronenbreite und ein und einhalbfachen Böschungen. Die Traversen sollten in gleicher Weise hergestellt werden und 1 Prozent Steigung gegen das Ufer erhalten. Ferner wurde bestimmt, dass die Leinpfade auf eine Breite von 10 Fuss (3,0 m) und eine Höhe von 7 bis 8 Fuss (2,1 bis 2,4 m) über Niederwasser d. i. auf 3,30 m Wertheimer Pegel nach der jetzigen Skale hergestellt und die Geröllablagerungen an den Mündungen der Seitenbäche (badisch: bei Bettingen, Urphar, Grünenwörth und am Boxthal) durch Abgrabungen und Regulirung der Ausmün-dung;en beseitigt werden. Die Ausführung des Regulirungsplanes wurde für das badische Gebiet zu 110 000 fl. (= 188570 M.) veranschlagt.

Auf der Grundlage dieses zweiten Planes sind von 1852 bis 1860 alljährlich kleinere Summen, zuerst 5000, später 10000 Gulden zur Verbesserung der WTas-serstrasse verwendet worden; auch die Leinpfade wurden grösstentheils in normalmässigen Stand gebracht.

Nach dem Jahr 1860 wurden die Arbeiten noch kräftiger betrieben und 1867 war der Plan im wesentlichen zur Durchführung gelangt. In den folgenden Jahren und in neuerer Zeit sind nur noch kleinere Verbesserungen zur Ausführung gekommen, im übrigen aber ist das Bestehende unterhalten und für Räumung der Wasserstrasse Sorge getragen worden. In letzterer Beziehung wurde 1868 zwischen den beiderseitigen technischen Behörden eine Vereinbarung abgeschlossen, nach welcher zunächst versuchsweise die Räumungsarbeiten entlang' der badisch-bayerischen Mainstrecke in der Weise vorgenommen werden sollten,, dass Baden die obere Hälfte, d. i. von der oberen

'Grenze der Gemarkung Bettingen bis zur unteren länderflösse von 300 Fuss (87,6 m) nicht überschrei-Gemarkungsgrenze von Hassloch auf alleinige ten.

Kosten besorge, Bayern die untere Hälfte. Die Räumung hatte so zu geschehen, dass bei Niederwasser (Wertheimer Pegel = 26' = 0,90 m) eine Breite des Fahrwassers von mindestens 18 m bei einer Tiefe von 0,60 m erhalten werde. Diese gen und dergl.

Die Breite darf nicht mehr als 38 Fuss (11,09 m) betragen. Von diesen Flössen werden meist je vier zu einem Flosszuge unter einem Führer vereinigt. Auf den Weissflössen wird häufig Oberlast geführt: Schnittwaaren, Fassdauben, Stan-

Am badischen Ufer wird hauptsächlich nur in

Vereinbarung ist 1870 erneuert worden mit der Bestimmung, dass sie so lange giltig sein solle, Wertheim Holz in den Main gepoltert und dies bis seitens einer der beiden Staatsbehörden Kün- seit Jahren in nicht mehr bedeutendem Mass. digung erfolgt. Dies ist bis daher nicht geschehen..

Die Vereinbarung hat nur insofern eine Veränderung erfahren, als 1882 aus Anlass des Baues der Eisenbahnbrücke über den Main oberhalb Wert-

heim die bayerische Flussbauverwaltung gegen eine von den badischen und bayerischen Eisenbahnver-verwaltungen gewährte einmalige Entschädigung

Die Güterschiffahrt auf dem Main ist bis in die neueste Zeit zu Berg ausschliesslich mit Anwendung des Leinenzuges in Verbindung mit dem Gebrauch der Segel bewerkstelligt worden.

Im Jahr 1841 wurde in Würzburg eine Dampf-schiffahrtsgesellschaft gegründet, welche sich die

Befahrung des Mains von der Mündung bis Bam-es übernommen hat, auf die Dauer des Bestandes berg. zur Aufgabe machte, und in demselben Jahr der Brücke für Herstellung und Erhaltung eines eine erste Probefahrt unternahm.

F ahrweges für die Bergschiffahrt in der rechtsseitigen Brückenöffnung zu sorgen.

Flösserei- und Schiffahrtsbetrieb. — Die Flös-serei macht zur Zeit den wichtigeren Theil des Was-serstrassenverkehrs auf dem Main aus. Der Betrieb

Der Betrieb

wurde am 16. Juni 1842 mit zwei Booten (Räderdampfschiffe) eröffnet. Die Fahrten waren jedoch, namentlich die Thalfahrt, sehr erschwert; gleichwohl wurde 1843 noch die Zahl der Boote auf sechs und 1844 auf sieben gebracht; 1852 waren neun Dampfboote der Gesellschaft im Gang. Sie dienten nur dem Personen- und Stückgüterverkehr.

In die Zeit der Bestrebung nach Einführung

liegt fast ausschliesslich in den Händen bayerischer Landesangehöriger. Aus den waldreichen Quell- einer regelmässigen Dampfschiffahrt, insbesondere gebieten des Mains und seiner oberen Zuflüsse auch eines Schleppdienstes fällt der Bau der kommen kleinere Flösse in den Obermain, dazu Eisenbahn von Frankfurt nach Bamberg, welche aber auch Zufuhren auf Landwegen und Eisen- im Jahr 1856 eröffnet wurde. Die Zugslinie bahnen aus dem Spessart, der Rhön und weiter- dieser Bahn ergab gegenüber der Länge des her. Hierin spielt der Flosshafen zu Würzburg in Mainlaufes von Frankfurt bis Bamberg eine Ab-der neueren Zeit am Main eine ähnliche Rolle, wie kiirzung von 147 Kilometer. Der Dampfschiffahrts-jener zu Heilbronn am Neckar. Der grösste Theil verkehr wurde hierdurch immer weniger lohnend der Holztransporte ist nach dem Rhein bestimmt und im Jahre 1858 stellte die Würzburger Gesell-doch findet auch unterwegs in den Mainstädten schaff ihren Betrieb vollständig ein. nicht unbedeutender Verkauf statt. Geflösst werden j .

Aber auch die übrige Schiffahrt litt schwer hauptsächlich Stammholz, Eichen, Fichten und unter der Konkurrenz der kürzeren Eisenbahnlinie,

und für Wertheim insbesondere hat auch die Er-So wie er entlang der badischen Grenze statt- Öffnung der hier auf die Wasserstrasse mündenden findet, beginnt der Flössereibetrieb unterhalb der Tauberthalbahn den Rückgang des Schiffahrtsver-Regnitzmündung; hier werden die aus den oberen kehrs nicht aufhalten können.

Flosswegen ankommenden einzelnen Böden und Stümmel zu Mainflössen zusammengestellt. Man sondere nach 1871, in Deutschland aufgetretenen unterscheidet: Weissflösse (aus weichem Holz) und Bestrebungen zu Gunsten des Wasserverkehrs Holländerflösse (aus Eichenholz). Hauptsächlich haben sich denn auch am Main geltend gemacht, wegen der zahlreichen scharfen Krümmungen und nicht ohne Erfolg. Nach langen Vorberei-des Mains werden die Flösse hier nicht so lang tungen und Verhandlungen ist, wesentlich ermun-gebaut als auf dem Neckar: die Weissflösse dürfen tert durch das Gedeihen der Kettenschleppschiffahrt nach der zur Zeit bestehenden Verordnung die auf dem Neckar, diese neue Betriebsweise auch Länge von 550 Fuss bayerisch (160,6 m), die Hol- auf dem Main eingeführt worden.

Tannen, aber auch Schnittwaaren.

Die im Lauf der jüngsten 20 Jahre, insbe-

Der unter der Firma „Mainkette“ gebildeten i der Fahrtiefe durch Aufstau und Ausgleichung der Aktiengesellschaft in Mainz ist badischerseits un- stärkeren Gefälle, ferner in Befestigung von Ufern, term 14, Februar 1884 die Konzession zur Anlage welche die Begrenzung des Fahrwassers bildeten und zum Betrieb der Ketten Schiffahrt zwischen oder mit der vereinbarten Regulirungslinie zu-Mainz und Würzburg bezüglich des unter badi- sammenfielen, Regulirung von Leinpfaden durch scher Ftoheit stehenden Mainantheiles verliehen Flöherlegen, Abpflastern der Böschungen und Krone,, worden. Vonseiten Bayerns ist jedoch die Kon- sowie in Beseitigung von Schiffahrtshindernissen aus Zession für die Strecke oberhalb Aschaffenburg' dem Fahrwasser, zur Zeit noch nicht ertheilt und damit das Unternehmen vorerst auf die Strecke zwischen Aschaf- worden: fenburg und Mainz beschränkt.

In neuerer Zeit verkehren auch auf dem Main

Von 1842 bis 1861 sind hierfür ausgegeben

für Einengungs- und Uferbauten mit

11 970 m Länge........

bis Würzburg und bis Bamberg wieder Dampf- für Leinpfadregulirungen mit 12450 m

schiffe, ein kleines Schraubengüterboot und ein Länge...........

H eckradschleppdampfer.

Auf dem unteren Main hat sich infolge der Einführung der Kettenschiffahrt und der im Jahr 1886 vollendeten Mainkanalisation zwischen Frankfurt und Mainz der Verkehr sehr lebhaft gestaltet.

Frankfurt ist durch die Kanalisation des Mains und seine neuen Hafenanlagen in den grossen Rheinverkehr hereingezogen worden. Es ist kaum daran zu zweifeln, dass infolge dieser wichtigen Veränderungen der Verkehr auch auf dem mittleren und oberen Main sich wieder beleben wird, denn die Wasserstrasse bietet hier, von der grossen Längen entwicklung abgesehen, im allgemeinen doch günstige Verhältnisse.

Für die badischen Uferstädte Wertheim und Freudenberg*), in denen ehemals die Schiffahrt einen nicht unbedeutenden Erwerbszweig der Einwohner gebildet hatte, dann aber auch für den schwunghaften Betrieb der zahlreichen Steinbrüche wäre dies höchlichst zu wünschen.

für Beseitigung von Schiffahrtshindernissen ...........

89 396 M-

16 070 ,,

zusammen 105 466 M_ 5 273

In -der Denkschrift von 1863 ist ausgeführt, dass zur Vollendung der Regulirungsarbeiten noch erforderlich würden: für Regulirungs- oder Leinpfadbauten in den Jahren 1862/63 • sodann von 1864 ab noch: für Ufer- und Einengungsbauten mit 8 760 m Länge und Verstärkung solcher Bauten.........

für Leinpfadbauten 1 410 m.....

Auffüllen der Vorländer bei Bestenheid Aufsicht und Unvorhergesehenes .    .

oder durchschnittlich jährlich .    .

30 000 fl.

25 500 ,, 5 500 „

2    000 ,,

3    o°o „

oder

Sicherheitshäfen am badischen Ufer be

1867    .

zusammen 66 000 fl..

............ 113140 M.

Verwendet wurden in den Jahren 1862 bis

113 075 M.

stehen bei Wertheim und bei Freudenberg; in AVert-heim auch gute Landungsanlagen — Packhof und Tauberhafen — mit Quaimauern und Krahnen. der Wasserstrasse bestehen in der Instandhaltung Einfachere Ländestellen sind an allen Uferorten der Ufer- und Einschränkungsbauten, der dazu vorhanden.

Die gewöhnlichen Unterhaltungsarbeiten

an

Verbesserung und Instandhaltung der Wasserstrasse seit 1842. — Die Arbeiten zur Verbesserung

der Wasserstrasse bestunden hauptsächlich in Herstellung niedriger Parallelwerke aus losem Steinwurf

gehörigen Landanschlüsse, der Leinpfade und in Räumungsarbeiten bei niedrigen Wasserständen durch Ausheben von Versandungen, Baggerungen an den Rainen, dann in der Pflege der Vorländer, Unterhaltung von Schiffen und Geschirr, Schiff-

nebst den Anschlussbauten an die Ufer zur Einengung des Fahrwassers, Vermehrung

*) Im Jahr 1882 waren in Wertheim und Freudenberg noch ansässig 24 Schiffer mit 46 Schiffen mit einer Tragfähigkeit von zusammen 2695 Tonnen. Hierunter 24 kleinere Schiffe mit 860 Tonnen Tragfähigkeit und 22 grössere Schiffe mit 1835 Tonnen Tragfähigkeit.

löhnen bei Bereisungen u. dergl. Fliefür wurden verausgabt:

von 1842 bis 1861.......

oder jährlich im Durchschnitt 2 790 M. von 1862 bis 1886.......

55 795 M.

154 202 „

oder jährlich im Durchschnitt 6 168 M.

Summe Unterhaltungsaufwand 209 997 M_ oder jährlich 4 666 M.

10 109 „

Zur Wiederherstellung von Beschädigungen durch Hochwasser und Eisgänge wurden verwendet: in der Zeit von 1842 bis 1861 ....    20429 M.

„    „    „    „    1862 bis 1886, und zwar

in den Jahren 1862, 1876 und 1883

zusammen 30 538 M.

Im ganzen sind hiernach für den Main von 1842 bis 1886 einschl. 459 076 M., d. i. durchschnittlich im Jahr 10 201 M. ausgegeben worden.

Mit diesen Mitteln sind hergestellt worden:

16 220 m Einengungsbauten,

5 500 „ Anschlussbauten,

1 530 ,, Uferpflasterungen,

640 ,, Uferdeckungen mit losen Steinen,

13 880 ,, gepflasterte Leinpfadregulirungen.

Der Zustand der Wasserstrasse und Leinpfade ist damit ein befriedigender geworden und entspricht im wesentlichen auch den mit Bayern im Jahr 1842 und 1849 gemeinschaftlich aufgestellten Grundsätzen und Zielen.

Zu weiteren Herstellungen liegt somit kein Anlass vor, wenigstens in so lange, als nicht die Ansprüche an die Wasserstrasse gesteigert werden.

Kosten der künftigen Unterhaltung. — In der

Denkschrift von 1863 ist der jährliche Unterhaltungsaufwand für die Wasserstrasse des Mains vom Jahr 1886 ab — also nach Fertigstellung der damals in Aussicht genommenen Regulirungsarbeiten — zu 5000 fl., d. i. 8570 M. angenommen. Der wirkliche Aufwand von 1868 bis 1886 hat 145 247 M., somit jährlich im Durchschnitt 7844 M., also 726 M. weniger betragen.

Unter Zugrundlegung der dermaligen Materialpreise und Arbeitslöhne, sowie der zur Zeit für die Schiffahrt vorhandenen Bedürfnisse ist der von jetzt ab erforderliche Aufwand für gewöhnliche Unterhaltung einschliesslich Wiederherstellung der kleineren fast alljährlich wiederkehrenden Beschädigungen durch Hochwasser und Eisgänge, aber ausschliesslich der Wiederherstellung solcher grösserer Beschädigungen, wie sie bei ausserordentlichen Hochfluthen und Eisgängen eintreten, berechnet worden:

1.    Für die einfache Instandhaltung der

Einschränkungs- und Uferbauten .    2100    M.

2.    Für Räumungen im Schiffsweg .    .    1200    ,,

3.    Für die Unterhaltung der Leinpfade .    500 ,,

4.    Für die Pflege der Vorländer und

Unterhaltung von Schiffen und Geschirr, Instandhaltung des Pegels und der Festmarken, Schifflöhne bei Untersuchung des Fahrwassers, hydrometrische Arbeiten u. dgl. .    .    1200    ,,

im ganzen .    5000    M.

Uebersieht des Kostenaufwandes.

Sind mit dem badischen Binnenflussbau — wie oben gezeigt — bedeutende Erfolge erreicht worden, so waren auch bedeutend die für den Zweck aufgewendeten Geldsummen.

In dem Zeitraum von 1842 bis einschl. 1886 hat der Binnenflussbau gekostet:

I. Uferschutz, Flusskorrektionen und Dammbauten.

lassen sich indes annähernd feststellen, theilweise allerdings nur durch Schätzung, wie folgt:

Für 1816 bis 1833 und für. 1837 bis 1841 zu-

3 535 371 M-510000 „

a.    an den Flüssen des südlichen und westl. Schwarzwaldes (S. 15) 13810562 M.

b.    am Neckar (S. 110 f.)    1 165 930 M.

sammen..........

für 1834 bis 1836 schätzungsweise .

Hierzu kommen die Kosten für Wiederherstellung der Hochwasserschäden vom Jahr 1824 mit 362 472 M. vom Jahr 1833/34 mit . 342341 „ vom Jahr 1836 mit .    .154018 „

858831 „

zusammen

Von 1816 bis 1842 annähernd 4 904 202 M. Somit hat der Aufwand für den Binnenflussbau im Grossherzogthum Baden seit Erlass des Flussbauediktes (1816) bis zum Jahresschluss 1886 in runder Summe betragen 22244000 Mark. Nicht inbegriffen sind hierbei die Kosten für die Bauaufsicht; dieselben haben für 1816 bis 1886 annähernd betragen 378 ooo Mark..

Für den Ausbau der Flussregulirungen Seit 1842 im ganzen 17340040 M. vom Jahresbeginn 1887 ab und für die jähr-Für den Zeitraum von 1816 bis 1841 sind die liehe Unterhaltung in der nächsten Zeit sind Angaben über die Verwendungen lückenhaft; sie die Kosten berechnet wie folgt:

zusammen

II. Pflege der Wasserstrassen.

a.    an der Kinzig

14976492 M.

65 155 M-

14544 „ 1616567 „

208 206 ,, 459 076 „

zusammen

2 363 548 M.

Kosten des Ausbaues

Jährlicher Unterhaltungsaufwand

Fluss

Uferschutz, Verbesserung Flusskorrektionen und Dammbauten

der Wasser- Zusammen

strasse

Flussbett, Ufer, Vorländer und Dämme

Wasserstrasse

Zusammen

Jl.

Jl

JL

JL

Wutach........

Schlücht........

Wiese......    .    .    .

Elz mit Dreisam und Leopoldskanal ......

Kinzig.........

Rench.........

Murg.......    .    .

Neckar........

Enz und Nagold.....

Main.........

I 60 OOO 5 ooo 840 ooo

243 ooo 330 OOO 67 ooo 35 ooo 28 ooo

400 000

I 60 ooo 5 ooo 840 ooo

243 ooo 330 ooo 67 ooo 35 ooo 428 ooo

IO 600

IO 600

2 OOO

2 OOO

13 OOO

13 ooo

19 800 36 ÖOO 7 500 7 100 3 ooo

I ooo

500 15 000 2 7OO 5 000

19 800

37 600 7 500 7 600 18 ooo 2 7OO

5 ooo

Summe

I 708 ooo

400 000

2 108 OOO

99 600

24 200

123 800

13i . —

Wie oben schon erwähnt, werden aus mehrfachen Gründen die Arbeiten für den Ausbau der Flussregulirungen und der Wasserstrasse desNeckars auf etwa 20 Jahre sich vertheilen lassen, wobei im ersten Jahrzehnt die grösseren Summen für die Schwarzwaldflüsse zu verwenden sein würden. Im zweiten Jahrzehnt wird dann voraussichtlich auch

eine Ermässigung des Unterhaltungsaufwandes etwa um io Prozent des jetzt berechneten Betrages, eintreten können, so dass die Bewilligungen für den Binnenflussbau und die Pflege der Wasserstrassen — ohne die Aufsichtskosten —, vom i. Januar 1887 an gerechnet, durchschnittlich für das Jahr zu bemessen wären:

Unterhaltung

Zusammen

229 200 M. 2IÖ 800    ,,

Ausbau

123 800 M.

in dem    Jahrzehnt 1887 bis 1896    .    .    105 400 M.

„    ,,    .,    '    1897    ,,    1906    .    .    105400 „    in 400 „

In dem Zeitraum von 1862 bis 1886 haben ausbleiben. Wollte man die Flussbauten auch die jährlichen Bewilligungen für die gedachten gegen solche Katastrophen sicher stellen, so würde Zwecke im Durchschnitt rund 244 700 M. betragen dies ungeheure Kosten erfordern, deren Aufwen-— ohne die Kosten für die Wiederherstellung der düng, da derartige Hochfluthen eben doch nur Beschädigungen bei ausserordentlichen Hochfluthen, seltener eintreten, nicht mehr gerechtfertigt wäre, welche sich allein auf nahezu 3 Millionen Mark Aber zu verhüten, dass schon bei den häufiger belaufen haben. In den nächsten 20 Jahren wer- eintretenden starken Anschwellungen der Flüsse den also, obgleich die Zahl der im Flussbauver- Schäden und bei den grossen Hochfluthen so ge-band befindlichen Flüsse um die Wiese vermehrt waltige Zerstörungen eintreten, dass dadurch der worden und an diesem Fluss mit dem Ausbau der Bestand der Flusskorrektionen in Frage kommt Korrektion erst noch zu beginnen ist, die Kosten und deren Wiederherstellung Kosten veranlasst, weniger betragen, als seit 1862. Und die Arbeiten die — wie 1882 — den Betrag einer Million über-zur Verbesserung der Flussläufe sollen in diesen steigen, dies ist der wichtigste Zweck der noch 20 Jahren zu einem Abschluss gebracht werden, beabsichtigten Ausbauarbeiten und den zu erreichen so dass von dort ab — sofern nicht Verhältnisse man auch hoffen darf — zum Vortheil des Staatseintreten, die heute nicht vorherzusehen sind — nur haushaltes und, da mit der Sicherung der Fluss-noch die Kosten für die gewöhnliche Unterhaltung bauten selbstredend deren Zweckbestimmung ge-aufzuwenden wären.    fördert und gesichert wird, insbesondere auch des

Beschädigungen bei aussergewöhnlichen Hoch- wirthschaftlichen Gedeihens der Flussanwohner, fluthen werden allerdings auch künftig nicht ganz !

^»uor^

JHAKÖW

S^5fcni«»«*V

V

9

>

<?

t

s

\

fr

V

«r

Biblioteka PK

J.X.18

/1887

Biblioteka Politechmki Krak

owskiei

100000300831

¹

Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse ist auch der Hochwassernachrichtendienst am Main derart eingerichtet, dass die j Wasser- und Strassenbauinspektion Wertheim von den Königl. Flussbauämtern in Schweinfurt und Wiirzburg, sowie dem Pegel-beobachter in Lohr regelmässig morgens und abends telegraphische Wasserstandsnachrichten erhält, sobald der Main den Stand von 300 cm an den betreffenden Pegeln in raschem Wachsen erreicht hat und noch in starkem Steigen begriffen ist. Von Wertheim abwärts beginnt der Nachrichtendienst bei einem Pegelstand von 350 cm. Aus dem Taubergebiet erhält die Inspektion Nachrichten von Mergentheim bei einem AVasserstand von 250 cm am Pegel daselbst.